대산～당진 고속도로 건설공사
2 - 128
구 분
주 요 의 견 조 치 현 황
비고 요구사항 의견자 조치내용 조치유형
5 ㆍ사기소동마을의 보상시기
및 이주대책에 대한 문의
(이주를 하더라도 정확한
시기를 알아야 개인적으
로도 이주준비 가능)
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ당진분기점 연결로 계획시
사기소동 마을 통과토록
계획하여 가옥의 편입을
검토하였으며, 공사 착공시
보상부서에서 보상관련
및 이주관련 협의를 진행할
예정이므로, 현 계획대로
검토하겠음
수 용
5 ㆍ감정평가를 요청하며,
감정평가기관 선정시
주민이 지정한 업체 선정
요구
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ감정평가는 설계단계에서
요구조건을 만족시키기에
는 불가하여 공사 착공단
계에서 진행될 예정으로
언급(추후 보상절차를 거
쳐 진행될 예정)
부분수용
5 ㆍ사기소동 주변 기존 서해안
고속도로내 방음벽 설치 불량에
따른 피해에 따라, 대산
당진고속도로 공사시에는
전 구간 방음벽 설치 요구
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ방음벽 설치는 실시설계와
환경영향평가 수행결과를
바탕으로 적정 검토 위치
및 높이 등 산정하여
반영하겠음
부분수용
5 ㆍ환경영향평가 시행에
관한 질의
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ주민들은 전략환경영향평가시
주민설명회를 진행했던
개략적사항만 보고받은
상황임에 따라, 잠정적으로
올해 실시(상세)설계를 진행
함에 있어 대기질, 소음, 진
동 등 환경영향평가를 시행
하여 검토하겠음
부분수용
5 ㆍ당진분기점 건설시
사기소동 마을을 벗어난
공사차량 진․출입 요구
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ공사차량 진입로는 사기소동
마을 노인분들의 보행사고
위험을 방지코자 되도록
사기소동 마을 진입로와
이격하여 계획하되, 불가할
시에는 공사중 안전시설물
보완 및 소음, 진동영향이
최소화되도록 강구 후 주민
협의하에 진행토록 검토하겠음
부분수용
5 ㆍ민원 일원화에 대한 요구
(민원 발생시 담당자 배정)
성낙문
외
당진2동
주민
ㆍ타당성조사를 기수행한
이후에 기본 및 실시설계를
진행함에 있어, 업무담당자가
바뀜으로 인한 주민 혼선이
야기되는 바, 설계단계와
시공단계 등 사기소동
주민의견을 충분히 전달
되도록, 설계사 및 발주처
에서 효과적으로 대응토록
협의하여 반영하겠음
부분수용