◦ 본 과업구간에 대하여 수 차례의 비교노선 검토와 관련기관 협의 과정을 수행

하였으며, 주요 단계별 최적노선 선정시 고려사항에 대해 크게 3단계로 나누어

보고서에 수록하였다.

1) 제1공구

구 분

내

용

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.15)

(2차 ‘19.11.26)

- 본선 및 출입시설 구간 대절취 발생 최소화

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 대산나들목 형식 검토

비 교

노선검토

(3차 ‘19.12.16)

(4차 ‘20.01.08)

(5차 ‘20.01.16)

<노선보고회>

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 출입시설과 터널과 이격거리 확보

- 1공구 2공구 시점부(서산시 구간) 토공균형 확보

- 소하천(운산1천, 대로천) 및 국도38호선, 면도101호선 등

다양한 횡단조건을 고려한 교량계획

- 화곡리, 운산리 마을을 근접으로 예상민원을 고려한 선형

및 종단 검토

최적노선

(‘20.09.28)

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

ㆍ본선 및 나들목 세부 검토

- 전략환경영향평가 협의내용 반영으로 본선 망일산측으로

<노선 및 출입시설

최대 이동 노선 선정

방침>

- 운산(1∼4)리마을 양분화 민원을 고려한 구조물(터널, 교량) 연장

- 대산나들목(4지) 다이아몬드로 계획(민,관원)

2  -  31
대산∼당진  고속도로  건설공사

2) 제2공구

구 분

내

용

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.26)

(2차 ‘19.12.18)

(3차 ‘20.01.15)

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 본선 대절취 발생 최소화

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

<노선보고회>

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토

비 교

노선검토

(4차 ‘20.02.25)

(5차 ‘20.03.18)

(6차 ‘20.04.23)

(7차 ‘20.05.07)

(8차 ‘20.07.31)

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 대산읍 운산리, 대호지면 사성리 신원휄트 등 예상민원

을 고려한 선형 및 종단 검토

- 대호지만, 시도14호, 11호선, 지방동647호선 등 다양한

횡단조건을 고려한 교량계획

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

최적노선

(‘20.09.28)

ㆍ본선 세부 검토

- 전략환경영향평가 협의내용을 반영한 노선 선정

<노선 및 출입시설

- 신원휄트 양분에 따른 민원을 고려한 우회 통과노선 선정

방침>

- 복잡한 하부구조(대호지만, 지방도, 시도 등) 통과를 위한

최적 교량 형식 및 경간장계획

2  -  32
3) 제3공구

구 분

내

용

제2장  기본설계

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.15)

(2차 ‘19.11.29)

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 시점부 폐공장, 집단강옥 등 지장물 최소화 검토

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 대호지나들목 형식 검토

비 교

노선검토

(3차 ‘19.12.16)

(4차 ‘20.01.08)

(5차 ‘20.01.16)

<노선보고회>

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 염솔천 통과구간 교량연장 최소화 방안 검토

- 두산리 고급주택 근접 및 편입의 적정성 검토

- 염솔천, 대형농수로시도6호선 등 다양한 횡단조건을

고려한 교량계획

- 대형차량 등판능력을 고려한 종단경사 완화를 위한

평면선형 검토

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용

최적노선

(‘20.09.28)

등 반영

ㆍ본선 및 나들목 세부 검토

- 종교시설(시흥중앙교회 수양관) 저촉을 배제하는

<노선 및 출입시설

대호지 나들목 연결로 평면 및 종단선형 조정

방침>

- 두산리 전원주택단지(8가구) 집단민원을 고려한

선형 조정

- 대호지나들목 평면교차부 회전교차로 반영

2  -  33
대산∼당진  고속도로  건설공사

4) 제4공구

구 분

내

용

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.15)

(2차 ‘19.11.26)

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 천의1지구 예정지 전구간 터널 통과로 민원발생 해소

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 송전선로 철탑 저촉구간 우회 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 정미나들목 접속부 위치 및

형식 검토

비 교

노선검토

기

본

설

계

(3차 ‘19.12.16)

(4차 ‘20.01.08)

(5차 ‘20.01.16)

<노선보고회>

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 터널, 교량 등 연속되는 구조물 설치구간에 최급종단경

사 완화 검토

- 천의1지구(예정) 경계부 터널 통과 위치 검토

- 면도101호선, 계곡부 횡단조건을 고려한 본선 교량 계획

- 출입시설과 터널 상호간 이격거리 확보

- 국도32호선 나들목 접속부 기존교차로와 이격거리 검토

- 국도32호선 신시교차로 접속부 형식 검토(회전교차로)

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

ㆍ본선 및 나들목 세부 검토

- 입체적도로구역을 고려한 천의1지구 예정지 종단 최적

화 계획

최적노선

(‘20.09.28)

<노선 및 출입시설

- 면도101호선 계곡부 횡단조건을 고려한 교량 형식 및

방침>

연장 최적화 계획

- 국도32호선 기존 신시교차로 접속부 교차로 개선(평면

교차로 신호운영)

2  -  34
5) 제5공구

구 분

내

용

제2장  기본설계

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.26)

(2차 ‘19.12.18)

(3차 ‘20.01.15)

<노선보고회>

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 본선 및 출입시설구간 대절취 발생 최소화

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토

비 교

노선검토

(4차 ‘20.02.25)

(5차 ‘20.03.18)

(6차 ‘20.04.23)

(7차 ‘20.05.07)

(8차 ‘20.07.31)

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 신시리, 덕마리, 모평리 등 예상민원을 고려한 선형 및

종단 검토

- 역천, 시도2호선 등 다양한 횡단조건을 고려한 교량계획

- 당진분기점 최적 형식 검토 및 연결로간 이격거리 확보

- 당진분기점 계획시 사기소동 마을 편입 방안 검토

- 소분리대 설치 및 서해안확장교 고어노즈 등 상세 검토