대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 38
구분
문
제
점
대
책
3공구
□본선
Ÿ 두산리고급주택저촉, 전원주택단지
근접및천의리가옥저촉통과로
집단민원발생예상
Ÿ 두산리고급주택, 전원주택단지등
주거지역근접통과및저촉을배제한
민원발생최소화노선계획수립필요
Ÿ 농경지통과구간고성토계획으로
조망권확보및성토구간교량화요구
Ÿ 노선축을마을에서최대한이격하고,
종단선형조정을통한고성토최소화및
교량연장확대로개방감확보방안검토
Ÿ 순성토확보방안미수립
구 분
흙깍기
흙쌓기
순쌓기
과재쌓기
토공73.5만㎥
109.8㎥
23.7만㎥
- 만㎥
- 인근지역토취장(L=20km이내)
개발허가가없고공사현장의사토량미미
Ÿ 천의2리마을북측산지부통과
노선계획및농경지통과구간
종단조정으로순쌓기량최소화계획필요
Ÿ 인접공구순성토량을고려하는노선및
토공계획으로전체노선의토공균형확보
필요
Ÿ 천의리통과구간나들목추가설치요구
민원(전략환경영향평가주민공청회및
관계기관(당진시)협의의견)
Ÿ 천의리나들목교통수요예측, 경제성
검토및기술적검토를통해나들목설치
타당성검토필요(지자체공사비분담
하이패스전용고려)
Ÿ 졸음쉼터와연계하는하이패스전용
나들목계획검토필요
Ÿ 사성지구폐공장, 두산리부지조성
구간등저촉
Ÿ 정확한이해관계파악및개발계획
확인필요
□대호지나들목
Ÿ 본선STA. 12+640, 지방도647호선접속
Ÿ 타당성조사(19) : 트럼펫형+현장수납차로
Ÿ 총사업비조정: 다이아몬드형+스마트톨링
Ÿ 본선STA. 12+640, 지방도647호선접속
Ÿ 트럼펫형+ 현장수납차로
Ÿ 교통안전성및영업시설운영의효율성을
고려하여트럼펫형식+ 현장수납
설계기준반영