대산∼당진 고속도로 건설공사
2.4.2 최적 노선선정 현황
구 분 추진 현황 추진 결과 타당성 비 고
B/C 0.58
(최초)예비타당성조사 2005. 8 없음 기획재정부
AHP 0.353
B/C 0.64
예비타당성조사(1차) 2009. 4 없음 기획재정부
AHP 0.488
33개사업 중
제2차 도로정비기본계획 2011. 6 국토교통부
투자우선순위 25위
B/C 1.00
예비타당성조사(2차) 2016. 2 있음 기획재정부
AHP 0.536
타당성조사 2019. 3 B/C 1.287 국토교통부
기본 및 실시설계 착수 2019. 9 과업기간 20개월 한국도로공사
노선보고(1차) 2019. 10 대산∼당진(1∼5공구) 노선보고 한국도로공사
2020. 3 ～ 노선 및 출입시설 내부실처
노선보고(2차) 한국도로공사
2020. 5 의견수렴
2020. 4 ～
관계기관 협의(1차) 국토부 외 26개 기관
2020. 5
노선 자문 2020. 6 노선 및 출입시설 현장자문 한국도로공사
2020. 7 ～
노선 VE 노선 및 출입시설 VE 시행 한국도로공사
2020. 8
교량 VE 2020. 9 교량 경간장 VE 시행 한국도로공사
노선 방침 2020. 9 노선선정 및 출입시설 방침 한국도로공사
2020. 10 ～
특정공법 심의 교량 특정공법 소위원회 및 심의
2020. 11
2 - 30