제2장기본설계
2 - 109
관계기관
회신내용
조치계획
비고
충
청
남
도
도로
철도
항공
과
◦기1차협의의견준수(도로철도
항공과-6950(2020.05.04.)호)
◦1차협의의견을준수하겠음
◦우리도1차협의의견에대한조
치계획
이행
준수(한국도로공사
설계처-2393(2021.08.18.)호)
◦1차협의의견에대한조치계획을
준수하겠음
◦도로법제25조, 제29조의규정에
의거도로구역결정시우리도
협의의견을최대한반영하여협
의필요
◦관련법령에의거, 조치하겠음
◦대산나들목은
전방향
진출입이
가능하도록
4지
형식으로
반영
필요하며,
향후,
총사업비
협의
및지방비부담에관한사항등
진행상황을상시공유하여주시
기바람
◦대산나들목이4지교차로형식으
로실시설계에반영될수있도록
조치하겠으며,
총사업비
협의사
항을공유할수있도록하겠음.
◦5공구
당진JCT
인근
고립되는
밀집주거지는마을주민들의의
견을최대한수렴하여반영할필
요가있으며, 전체편입방안과
이주대책수립등생활에지장이
없도록적극검토필요
◦당진분기점내
사기소1통마을(35
가구)은전체편입으로검토중이
며, 주민설명회등을통해민원
을수렴토록할예정, 공장, 가옥
등은환경영향평가시소음영향검
토를통해방음시설설치여부를
판단토록하겠음
건
설
정
책
과
◦건설정책과-5651(2020.
4.
28.)호
로기회신한협의의견과같이,
대산나들목구간이4지교차로
형식으로사업계획에반영할수
있도록검토
◦대산나들목이4지교차로형식으
로실시설계에반영될수있도록
조치하겠음.
◦아울러,
지역건설경기
활성화를
도모하기위하여사업시행시충
남지역
건설업체와
공동도급
(49%이상) 또는하도급(60%이상)
하고, 건설자재등은충남지역에
서
생산되는것을우선사용할
것을검토
◦관련법령에의거, 조치하겠음