수정계획

ㆍ국가기간 교통망계획
ㆍ전국도로망체계
재정비(Ⅱ,Ⅲ)

ㆍ제1차국가도로종합계획
ㆍ2020 수도권 광역도시계획
ㆍ경기도, 충청남도,
충청북도 종합계획
ㆍ제4차 국가균형발전

5개년계획
ㆍ도시기본계획

(세종, 천안, 안성, 청주)
ㆍ하천정비기본계획 등

교통예측 및 분석

ㆍ사회․경제지표 예측
ㆍ교통수요 예측
- 4단계 추정법
ㆍ교통분석
- 교통용량
- 시설규모

공사비 산출

ㆍ수량산출
ㆍ단가산출
ㆍ설계예산서
ㆍ설계서 작성

1

단

계

2

단

계

3
단
계

4

단

계

관
련
계
획
및
현
황
조
사

노
선
검
토
및
선
정

실
시
설
계

설
계
도
서
작
성

작 업 준 비
과업의 목적,내용,범위

현황조사

교통현황조사

ㆍ기상,기후,지형,지세
ㆍ토지이용현황
ㆍ인접 포장형식
ㆍ수리수문,구조물조사
- 하천 및 수계
- 과거홍수위, 용량
- 태풍피해 조사
ㆍ주요지장물, 문화재
ㆍ자연 녹지도 조사
ㆍ도시계획도로 현황

ㆍ교통관련 자료수집
ㆍ주변가로망 현황
ㆍ통행특성 조사
- 교통량
- 차량속도
- 구성비
- 통행속도

⇒

⇒

⇐

⇐

⇓
기 본 설 계

ㆍ설계기준 검토
ㆍ노선선정 검토
ㆍ전문가 아이디어 수렴을 위한

노선설계설명서

ㆍ노선자문 및 선형방침
ㆍ교량위치 및 형식검토
ㆍ포장공법 및 두께검토
ㆍ교통수요예측 및 분석

⇓
실 시 설 계

ㆍ설계기준 확정
ㆍ선형설계
ㆍ토공, 배수, 포장설계
ㆍ교량설계
ㆍ부대시설 설계
⇓
설계도서 작성

ㆍ설계도, 구조물도 작성
ㆍ보고서 작성
ㆍ용지 및 지장물도 작성
ㆍ인허가서류 작성

⇓
검토 및 보완

ㆍ성과품 VE
ㆍ도로안전진단, 교통영향평가,

재해예방진단

ㆍ설계심의
ㆍ일상감사, 예비준공검사

⇓
설계도서인쇄 및 납품

1 - 5
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.4.3 과업의 추진 경위

날 짜

추 진 내 용

비 고

‘19. 09.10

1차 용역 착수 (과업기간 80일)

09.∼10.

타당성조사 분석 및 현장조사, 관계기관 사전협의

10.21

11.15

대산∼당진 노선보고회

타당성조사 검토보고서 제출

11.～12.

최적노선 선정을 위한 비교노선 검토

11.28

1차 과업 준공

‘20. 01.16

‘20. 02.12

03.∼05.

04.∼05.

노선보고회 실시

2차 용역 착수 (과업기간 300일)

노선 및 출입시설 내부실처 의견수렴

관계기관협의(1차)(국토부 외 26개기관)

06.25∼26

노선 및 출입시설 자문

07.∼08.

노선 및 출입시설 VE시행

09.

09.28

10.28

교량경간장 VE시행

노선선정 및 출입시설 방침

교량 특정공법 소위원회

11.26∼27.

교량 특정공법 심의

10.∼12.

중심선측량 및 종횡단측량 시행

11.∼

12.

12.07

토질조사 시행

공종별 체크리스트 작성

2차 과업 준공

‘21. 03. 03

3차 용역 착수 (과업기간 260일)

04.01～02.

국민참여 주민설명회 1차

03.30

특정공법 선정 소위원회 심사

03.～ 04.

공종별 설계방침

04.∼06.

08.∼09.

11.∼12

11.17

‘22. 01.

‘22. 06.

‘23. 03

측량 및 지반조사 보완

관계기관협의(2차)(충청남도 외 13개기관)

성과품VE 및 조달청 선심

3차 과업 준공

성과품 심의

일상감사

용역 준공(4차)

1 - 6
제1장 서

론

1.5 과업수행 결과 요약

1.5.1 교통수요 예측

가. 목표년도 설정

◦ 공 용 기 간 :

20년

◦ 공용개시년도 : 2030년
◦ 목 표 년 도 : 2049년

나. 장래교통량

연도별 수요예측 결과

(단위: 대/일)

구 분

연장(km)

2030년

2035년

2040년

2045년

반곡교차로～대산나들목

대산나들목～대호지나들목

대호지나들목～정미나들목

정미나들목～당진분기점

가중평균교통량

6.7

6.0

8.1

3.6

-

6,227

8,776

14,803

26,834

12,741

7,001

9,636

16,150

29,926

14,068

7,145

9,809

16,318

30,400

14,276

6,685

9,313

16,259

29,993

13,948

반곡교차로 ～ 대산나들목

(단위 : 대/일)

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

4,275

4,376

4,480

4,585

4,695

4,806

4,827

4,846

4,866

4,886

4,906

4,843

4,777

4,713

4,651

4,589

135

139

142

145

149

152

153

153

154

155

155

153

151

149

147

145

화물차

중형

969

992

1,016

1,040

1,064

1,090

1,094

1,098

1,102

1,107

1,112

1,097

1,082

1,068

1,054

1,041

대형

269

276

282

289

295

302

303

305

306

307

308

303

301

297

293

289

합계

6,227

6,375

6,526

6,680

6,839

7,001

7,030

7,058

7,087

7,116

7,145

7,051

6,957

6,865

6,775

6,685

소형

579

592

606

621

636

651

653

656

659

661

664

655

646

638

630

621

1 - 7
대산∼당진 고속도로 건설공사

대산나들목～대호지나들목

(단위 : 대/일)

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

6,025

6,138

6,253

6,372

6,492

6,614

6,637

6,662

6,685

6,710

6,733

6,663

6,594

6,527

6,460

6,394

191

194

198

202

206

210

210

211

212

213

213

211

209

207

205

202

소형

816

831

847

863

879

895

899

902

905

908

912

902

893

884

874

865

화물차

중형

1,365

1,392

1,417

1,444

1,472

1,499

1,505

1,509

1,516

1,521

1,526

1,511

1,495

1,479

1,464

1,449

대호지나들목～정미나들목

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

10,161

10,341

10,522

10,707

10,895

11,087

11,110

11,132

11,157

11,180

11,202

11,194

11,185

11,179

11,171

11,163

322

327

333

339

345

351

352

353

353

354

355

355

354

354

354

353

화물차

중형

2,303

2,344

2,385

2,427

2,470

2,513

2,518

2,524

2,529

2,533

2,539

2,537

2,536

2,533

2,531

2,530

소형

1,376

1,400

1,424

1,449

1,475

1,501

1,504

1,507

1,510

1,513

1,516

1,515

1,514

1,513

1,512

1,511

1 - 8