여 가스관과 저촉은 미발생함.
◦KGB Code FP451 제반규정을 준
수하여 설계하고, 공사착공전 굴
착공사 신고 및 사전통보를 시행
하도록 해당내용을 보고서 등에
수록하겠음

◦사업지구에 편입되는 농업생산기
반시설(용배수로, 농로 등)의 대
체시설은 사업시행전(공사시행
전) 세부협의를 시행하겠음

◦사업지구에 편입되는 농업생산기
반시설(용배수로, 농로 등)은 관
련법령에 따라 대책시설물을 설
치하고 농업인의 영농에 지장이
없도록 계획하겠음

2  -  121
대산～당진 고속도로 건설공사

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦대체시설물 설치시 착공전 관련
자료를 제출하고 시공완료 후 준
공검사를 합동으로 시행하겠음.
또한 도면 등 관련서류를 농어
촌공사에 인계하겠음

◦본선을 횡단하는 용배수로의 경
우 PC-BOX(1.0×1.0)로 변경하여
설계에 적용하겠음

◦농업생산기반시설물에 대한 대체
시설 계획은 사업시행시 별도 협
의후 추진하겠음

◦공사 착공전 보상절차에 따라 추

진하겠음

한
국
농
어
촌
공
사

한
국
농
어
촌
공
사

당
진
시
농
업
기
술
센
터

서
산
태
안
지
사

◦대체시설을 시공할 때에는 관련
자료(공사계약서, 설계도서, 시공
사 정보 등 일체)를 착공전 제출
하고, 시공이 완료된 때에는 준
공검사를 합동으로 실시한 후 대
체시설과 소유권 이전서류 및 준
공도서(준공 내역서 및 도면, 하
자보증서 등 관련서류 일체) 등
을 한국농어촌공사에 인계하여야
합니다.

◦사업지구에 편입되는 농업생산기
반시설(용배수로)의 대체시설로
설계된 흄관(D1000㎜)은 내구성
이 있는 BOX암거(1.0m×1.0m)로
변경하여 주시기 바랍니다.

◦ 우리공사에서 관리하는 농업생
산기반시설물에 대한 대체시설
계획을 검토한 결과 적절한 것으
로 판단되며, 사업시행시 별도
협의후 추진하여 주시기 바랍니
다.

당
진
지
사

농
업
기
술
센
터

◦대산∼당진 고속도로 기본 및 실
시설계와 관련하여 노선통과 지
역내 우리센터에서 2016년 시행
한시설채소 고온기 재배환경개선
시범사업의 시설에 대한 검토의
견을 아래와 같이 회신합니다.
가. 본 노선에 수용되는 시설

구분

시설

하우스

위치
정미면

신시리

188-2

규모

330㎡

나. 협의결과
1. 시범사업을 지속할 수 없음을
시범사업자와 당진시농업기술
센터 간 협의가 된 상태이며,
2. 귀 기관에서는 착공 전 보상절
차에 의거하여 시범사업자에게
보상을 추진하여 주시기 바랍
니다.

2  -  122
관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

제2장 기본설계

K
T

L
G
유
플
러
스

S
K
텔
레
콤

충
청
남
도
경
찰
청

◦노선 통과 예정지역중 KT시설물
검토결과 일부구간에 기지국 및
동, 광케이블 저촉개소가 있사오
니 고속도로 기본 및 실시설계시
KT당진지점 담당자와 협의 후
시행하시기 바랍니다.

충남
/
충북
광역
본부

◦공사 착공시 사전에 협의 후 진
행이 되도록 보고서에 수록하겠
음

대
전
인
프
라
팀

중
부
인
프
라
본
부

교
통
과

-

-

◦공사 착공시 사전에 현장 협의를
통한 이설 진행이 되도록 보고서
에 수록하겠음

◦순찰차량의 온도 상승 및 근무자
를 위하여 그늘막을 설치반영 하
겠음

◦해당 구간 내 지중시설물은 없는
것으로 보이나 해당 구간에서 약
7개소 가량 가공 시설물의 저촉
이 예상됨

◦공정 진행시 별도의 시설/지원
요청을 부탁드리며 사전에 현장
협의를 통한 이설 진행이 필요할
것으로 보입니다.(현황도 및 저촉
예상 지점 별도 첨부)

◦순찰차가 거점 가시 근무 시 햇
볕에 그대로 노출되어 순찰차량
의 온도 상승 및 근무자의 애로
사항이 다수 발생하여 POP 설치
시 위의 예시처럼 그늘막 설치를
요청합니다.

예시 사진

◦POP의 설치 시 시인성 확보 및
순찰차량의 안전확보를 위하여
노면보다 높은 위치(1m이상) 및
길어깨 갓길과의 거리(2m이상)
두고 설치될 수 있도록 협조 바
랍니다.

◦POP의 설치 시 시인성 확보 및
순찰차량의 안전확보를 위하여
노면보다 높은 위치(1m이상) 및
길어깨 갓길과의 거리(2m이상)
두고 설치하겠음

2  -  123
대산～당진 고속도로 건설공사

2.9 국민참여설계(주민설명회) 및 배수구조물 합동조사

2.9.1 국민참여설계(주민설명회) 조치계획

가. 개 요

∘ 고속도로 계획‧설계에 대한 국민 등 이해당사자의 참여욕구가 증가하고, 현 정부의

국정과제 및 정부혁신 종합추진계획(‘18.3)에 따라 국민참여를 확대하기 위하여

고속도로 노선선정단계(기본설계)부터 국민과 쌍방향 소통이 가능하도록 적극적인

절차개선 및 주민설명회를 통한 의견 수렴을 하여 설계에 반영하였으며, 주민의견

및 조치계획은 다음과 같다.

* 관련방침 : 국민과 쌍방향 소통하는 국민 참여설계 실현방안 : 설계처-1756(2018.05.30)

나. 주민설명회 시기 및 장소

∘ 통과구간 : 충청남도 서산시 대산읍 화곡리 ∼ 충청남도 당진시 사기소동

∘ 국민참여 주민설명회 1차(기본설계 단계)

구 분

대 상

장 소

일 시

국민참여 1차

대산읍

대산읍 커뮤니티센터

2021. 04. 1, 10시 (100여명)

대호지면

대호지면 행정복지센터

2021. 04. 1, 14시30분 (80여명)

정미면

정미면 행정복지센터

2021. 04. 1, 10시 (40여명)

당진2동

당진2동 행정복지센터

2021. 04. 2, 14시30분(25여명)

∘ 국민참여 주민설명회 2차(실시설계 단계)

구 분

대 상

장 소

일 시

국민참여 2차

대산읍

대산읍 커뮤니티센터

대호지면

대호지면 행정복지센터

정미면

정미면 주민다목적회관

당진2동

당진2동 행정복지센터

2021. 10. 07. 09:30, 11:00
(38여명)
2021. 10. 07. 14:00, 15:30, 17:00
(13여명)
2021. 10. 08. 09:30, 11:00
(27여명)
2021. 10. 08. 14:00, 15:30
(21여명)

* 실시설계단계 배수구조물 합동조사(주민설명회)와 동시개최 및 추진

2  -  124
제2장 기본설계

다. 국민참여 주민의견 및 조치계획

∘ 국민참여 주민설명회 1차(기본설계 단계)

구 분

주 요 의 견

요구사항

1 ㆍ해당 노선에 피해를 받는
가옥들이 많음. 농지, 가옥
등에 대한 보상관련 부분
대책이 있는지?

의견자

XXX

1 ㆍ현상태에서 설계가 최종

XXX

인지?

조 치 현 황

조치내용

조치유형

비고

XXX

XXX

ㆍ과업 연장이 긴 관계로 보상은
순차적으로 진행 될 예정임.
공사가 착공되고 나면 보상
부서에서 보상관련 절차가
진행됨. 추후 감정평가 등의
절차를 거쳐 보상이 진행될
예정임.

ㆍ전체적인 선형은 관계기관
협의 등을 통하여 어느
정도 정해졌음. 다만 실시
설계 단계에서 약간의
변동이 생길 수 있음.

1 ㆍ보상의 구체적인 기간이

XXX

ㆍ실시설계가 올해 끝나고

XXX

언제인지?

1 ㆍ대산2터널 종점부 전원주택

XXX

단지 현재 61m 이격되어
있는데 망일산 측으로 최소
150m 이격하는 선형변경
요청.

1 ㆍ대산나들목 위치 변경
요구(타당성안)

XXX

총사업비 협의 후 공사발주
예정으로 정확한 일정은
말씀드리기 어려우나 2022
년 말 또는 2023년에 공사
착공이 시작되어 보상이
이루어질것으로 예상하고 있음.

ㆍ현재 계획노선이 다소 근접
해서 통과하나 소음분석 결과
저소음포장, 방음벽 등을
설치하여 생활에 불편이
없도록 계획하겠음.

ㆍ전략환경영향평가 협의의견
및 서산시, 마을주민 의견
등을 반영하여 1공구 노선을
망일산 측으로 이동하여
운산리 마을단절을 최소화
하였으며 이에 따른 대산
나들목을 최적위치를 선정
하였음.

XXX

XXX

3 ㆍ도이리 293, 294번지,
편입여부 및 보상절차

XXX

ㆍ해당지번은 전체 편입되며,

XXX

공사착공 후 보상절차
진행 예정

2  -  125
대산～당진 고속도로 건설공사

구 분

주 요 의 견

요구사항

3 ㆍ대호지면 대원길 28, 사성리
169-1 가옥 및 토지 편입에