대산∼당진고속도로건설공사
`
4 - 180협의
부서협의
대상협의내용 조치계획 비고
영업
처영업
소
운영
관련◦영업소건물은고객(근무자)이동편의
및안전사고예방등을위해출구측
설치가필요하고,요금소근무자안전
을위해사무실과연결되는지하통로
암거설치
-부지여건등불가피한사유로입구
측설치시이동편의및동선확보
필요◦영업소위치선정에따라요금소근무
자의안전을위해사무실과연결되는
지하통로암거등을설치토록계획하
겠음 1,3,4
공구
영업
시스
템처영업
시설구분영업소운영시최소필수
요건
현장수
납설비∘출구2차로필요
(시스템기준,혼용(Hi+TCS)
포함)
하이패
스설비∘화물차하이패스입구
1차로필요(TCS,축중기
포함)
다차로
하이패
스설비∘하이패스1차로
→단차로1차로
∘하이패스2차로
→다차로1차로변경
※현장여건에따라변동가능◦교통량분석을통해영업소차로수를
산정하여영업소운영시최소필수
요건을충족시키도록계획하겠음
1,3,4
공구
도로
처부체
도로
계획◦설계중관련지자체와사전협의미흡
으로준공후부체도로인수거부사례
가다수발생하므로,이관대상기초
자치단체등과부체도로제원및연장
에대한사전협의및준공후시설물
이관필요성선고지협의가필요함
-국민공감설계추진방안(설계처-3630
호,2019.10.22.)◦지자체와사전협의미흡으로준공
후부체도로인수거부등의사례가
발생하지않도록실시설계단계의관
계기관2차협의시이관대상의기초
자치단체와부체도로제원및연장에
대하여사전협의를추진하겠음전공
구
당진J
CT◦서해안선당진JCT의연결로유용시
포장,부대시설등기존시설물의노후
도를조사하여개량이필요한경우,
설계반영필요◦당진JCT의기존시설물노후도를조
사하여개량이필요한경우설계에
반영하겠음.5공구