파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 대산∼당진고속도로건설공사
1-61.4.3과업의추진경위
날짜 추진내용 비고
‘19.09.101차용역착수(과업기간80일)
09.∼10.타당성조사분석및현장조사,관계기관사전협의
10.21대산∼당진노선보고회
11.15타당성조사검토보고서제출
11.～12.최적노선선정을위한비교노선검토
11.281차과업준공
‘20.01.16노선보고회실시
‘20.02.122차용역착수(과업기간300일)
03.∼05.노선및출입시설내부실처의견수렴
04.∼05.관계기관협의(1차)(국토부외26개기관)
06.25∼26노선및출입시설자문
07.∼08.노선및출입시설VE시행
09.교량경간장VE시행
09.28노선선정및출입시설방침
10.28교량특정공법소위원회
11.26∼27.교량특정공법심의
10.∼12.중심선측량및종횡단측량시행
11.∼토질조사시행
12.공종별체크리스트작성
12.072차과업준공
‘21.03.033차용역착수(과업기간260일)
04.01～02.국민참여주민설명회1차
03.30특정공법선정소위원회심사
03.～04.공종별설계방침
04.∼06.측량및지반조사보완
08.∼09.관계기관협의(2차)(충청남도외13개기관)
11.∼12성과품VE및조달청선심
11.173차과업준공
‘22.01.성과품심의
‘22.06.일상감사
‘23.03용역준공(4차)