파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 45
3) 제3공구
구 분 추 진 현 황 내 용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년 11월
∼ 2020년 02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 두산리 고급주택 저촉, 전원주택단지 근접 및 천의리
가옥 저촉 통과로 집단민원 발생 예상
- 농경지 통과구간 고성토 계획으로 조망권 확보 및 성
토구간 교량화 요구
- 천의리 통과구간 나들목 추가설치요구 민원 (전략환경
영향평가 주민공청회 및 관계기관 (당진시)협의의견)
- 사성지구 폐공장, 두산리 부지조성 구간등 저촉
기본설계
노선검토
2020년 02월
∼ 2020년 04월
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 대호지호 구간 교량계획 최적화
- 염솔천교장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
- 염솔천(지방하천), 삼구실천(소하천) 저촉 최소화
- 이용 교통량 및 교통안전성을 고려한 경제적인 대호지
나들목 형식 결정 (트럼펫+평면 → 다이아몬드+회전)
관계기관
협의(1차)
2020년 04월
∼ 2020년 05월
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의 의
견 청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
(국토교통부 외 28 개 기관)
노선자문
(노선 및
출입시설)
2020년 06월
∼ 2020년 07월
ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여 전
문가로 구성된 기술자문을 실시하였으며, 현장답사 후 자문
단 의견을 면밀히 검토하여 문제점을 보완 반영함
【자문위원 : 8명】
제1～5공구 : 노희찬, 김동영, 김성호, 황연하, 김진선, 황인태,
김동천, 이수삼
종평면VE
2020년 07월
∼ 2020년 08월
ㆍ비교안별 설계기준 및 합리적 시설물계획으로 건설사업비 절
감 및 시설물 가치 향상을 위하여 다각적인 기술검토를 통하여 최
적 노선 선정 [설계VE팀원(8인)+외부전문가(3인)]
【VE팀 구성 : 11명】
기술심사처 : 윤한수, 서동현, 이인범, 배성귀, 김대영, 강현묵,
김석만, 하헌성
외부전문가 : 김유백, 오정근, 박신원
최적
노선선정 2020년 09월
ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관협
의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정