파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 11

-

0건

1건

0건

2건

0건

4  -  182
다. 내부실처 협의내용 및 조치계획

제4장 실시설계

협의

협의

부서

대상

영업

시스

템처

영업

시설

교통

처

제설

자재

창고

제설

자재

창고

진출

입

협의내용

조치계획

비 고

o 영업소 출구 차로의 경우 TCS의 유지

보수 및 장애대응을 위하여 최소 2차

로 필요

- 검토의견 : 출구 TCS 1차로의 경우,

하이패스 차로에 TCS설비 추가를 위

해 교통섬 확보 필요

◦ 유지보수 및 장애대응을 위하여 출구

출구 시스템 차로수

부 하이패스 전용 시스템을 혼용차

로(TCS+하이패스)로 계획하겠음 1,3,4

공구

영업소

본선영업소

대산
하이패스IC

대호지IC

정미IC

실시설계 결과

검토의견

하이패스1,
TCS1

TCS+하이패스
혼용1, TCS1

하이패스1

좌동

하이패스1,
TCS1

하이패스1,
TCS1

TCS+하이패스
혼용1, TCS1

TCS+하이패스
혼용1, TCS1

o 관리연장(25.36km) 고려 시 신설구간

◦ 관리연장을 고려하여 대산~당진 3공

내 제설자재창고 설치반영 필요

구 대호지나들목 영업소 인근에 월

- 창고규격 : B형 (25×15m)

동자재창고 부지(50x35m)를 반영하

3공구

- 필요시설 : 염수플랜트, 염수저장탱

였음

크, 천정크레인

o 제설자재창고 부지 내 제설차 대기

및 회전공간, 진출입로 확보 필요

◦ 관련기준에 의거 필요부지를 확보하

였으며, 제설차 회전공간 및 진출입

로 확보 등 세부 계획은 향후 시공시

3공구

별도 협의가 필요할 것으로 판단됨

4  -  183
대산∼당진 고속도로 건설공사
`

4.12.9 재해영향평가 결과

가. 개 요

◦ 대산∼당진 고속도로 건설공사가 진행되는 과정에서 해당 개발행위로 인해

인근 유역에 미치는 재해영향을 사전에 평가하고 홍수유출량과 토사유출량

증가량 저감, 사면 안전성 확보, 하천, 내수, 사면, 토사, 바람재해 등 재해유

형별 피해와 피해를 유발하는 위험요인을 분석하여 그 요인들을 최소화하는

방향으로 계획을 추진토록 하고자 한다.

나. 법적근거

◦ 대산∼당진 고속도로 건설공사는 「자연재해대책법 제4조제1항 및 제5조제1

항, 동법시행령 제6조제1항 및 별표1에 근거하여 「재해영향평가등의 협의

실무지침(2021년 1월, 행정안전부)」 규정에 따라 실시하였으며, 본 사업은

연장 25.36km의 고속도로 건설사업으로 선 개념의 재해영향평가 평가대상에

포함된다.

재해영향평가 실시근거

구분

내용

비고

협의대상

라. 교통시설의 건설

범 위

(4)「도로법」제31조에 따른 도로공사(신설 및 개축만 해당함)

협의시기

공사 시행 전

협의기간

접수한 날로부터 45일 이내

사업시행자 한국도로공사

승인기관

국토교통부

협의기관

행정안전부

4  -  184
제4장 실시설계

다. 추진경과

◦사업개요

□ 계 획 명 : 대산∼당진 고속도로 건설공사

□ 사업구간 : 충청남도 서산시 대산읍 화곡리∼충청남도 당진시 사기소동

□ 승인(시행) : 국토교통부(한국도로공사)

□ 계획규모 : L=25.36km, B=23.4m(왕복4차로)

□ 계획의 목적

○ 당진~영덕 고속도로와 서해안 고속도로를 연계하여 서해권의 물류거점인 대산항 및

대죽자원비축산업단지, 산대죽 일반산업단지, 대산컴플렉스 일반산업단지 등과 직

접 연결되는 고속도로망 확충으로 접근성을 향상하여 수도권과의 경쟁력 강화 및

지역균형발전을 촉진하기 위해 대산∼당진 고속도로를 건설

□ 재해 저감대책 시설

○ 개발 중 임시침사지겸 저류지 74개소 및 가배수로

○ 토석류 저감시설인 유연성 방호시설 1개소, 토석류 여과시설 2개소

○ 수로보호 및 유속 저감시설 설치 : 수로보호공, 차수벽, 부관맨홀

○ 사면저감 시설 설치 : 사면배수로, 사면계측, 낙석방지시설, 터널 갱구부 낙석방지책

○ 유송잡물 저감시설 설치 : 스크린, 침사지

◦『대산∼당진 고속도로 건설사업』의 재해영향평가에 대한 재해위험요인과 주변

지역 재해영향성 및 저감대책의 적정성 등에 관한 사항 등을 관리주체인 행정

안전부와 협의하고 심의절차를 이행하였음.

◦심의일시 : 2022. 