파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: XXX
ㆍ과업연장이긴관계로보상은
순차적으로진행될예정임.
공사가착공되고나면보상
부서에서보상관련절차가
진행됨. 추후감정평가등의
절차를거쳐보상이진행될
예정임.
XXX
1
ㆍ현상태에서설계가최종
인지?
XXX
ㆍ전체적인선형은관계기관
협의등을통하여어느
정도정해졌음. 다만실시
설계단계에서약간의
변동이생길수있음.
XXX
1
ㆍ보상의구체적인기간이
언제인지?
XXX
ㆍ실시설계가올해끝나고
총사업비협의후공사발주
예정으로정확한일정은
말씀드리기어려우나2022
년말또는2023년에공사
착공이시작되어보상이
이루어질것으로예상하고있음.
XXX
1
ㆍ대산2터널종점부전원주택
단지현재61m 이격되어
있는데망일산측으로최소
150m 이격하는선형변경
요청.
XXX
ㆍ현재계획노선이다소근접
해서통과하나소음분석결과
저소음포장, 방음벽등을
설치하여생활에불편이
없도록계획하겠음.
XXX
1
ㆍ대산나들목위치변경
요구(타당성안)
XXX
ㆍ전략환경영향평가협의의견
및서산시, 마을주민의견
등을반영하여1공구노선을
망일산측으로이동하여
운산리마을단절을최소화
하였으며이에따른대산
나들목을최적위치를선정
하였음.
XXX
3
ㆍ도이리293, 294번지,
편입여부및보상절차
XXX
ㆍ해당지번은전체편입되며,
공사착공후보상절차
진행예정
XXX