파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 34
4) 제4공구
구분
내
용
기본조사
(타당성조사)
분석
ㆍ기본조사(타당성조사)
문제점및대책검토
- 설계단계상세부검토미반영사항및현장조사를통한
현장여건변화에대한대책검토
기
본
설
계
비
교
노선검토
(1차‘19.11.15)
(2차‘19.11.26)
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점개선을위한대안노선검토
- 천의1지구예정지전구간터널통과로민원발생해소
- 본선주행성향상방안및민원예상구간고려한
선형및종단검토
- 송전선로철탑저촉구간우회검토
- 시공성, 경제성, 민원을고려한정미나들목접속부위치및
형식검토
비
교
노선검토
(3차‘19.12.16)
(4차‘20.01.08)
(5차‘20.01.16)
<노선보고회>
ㆍ교통안전성, 환경및민원, 경제성을고려한선형및
종단검토
- 터널, 교량등연속되는구조물설치구간에최급종단경
사완화검토
- 천의1지구(예정) 경계부터널통과위치검토
- 면도101호선, 계곡부횡단조건을고려한본선교량계획
- 출입시설과터널상호간이격거리확보
- 국도32호선나들목접속부기존교차로와이격거리검토
- 국도32호선신시교차로접속부형식검토(회전교차로)
최적노선
(‘20.09.28)
<노선및출입시설
방침>
ㆍ노선설명회, 자문및노선VE 의견, 관계기관협의내용등반영
ㆍ본선및나들목세부검토
- 입체적도로구역을고려한천의1지구예정지종단최적
화계획
- 면도101호선계곡부횡단조건을고려한교량형식및
연장최적화계획
- 국도32호선기존신시교차로접속부교차로개선(평면
교차로신호운영)