파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 대산∼당진고속도로건설공사
1 - 6
1.4.3 과업의추진경위
날
짜
추
진
내
용
비고
‘19. 09.10
1차용역착수(과업기간80일)
09.∼10.
타당성조사분석및현장조사, 관계기관사전협의
10.21
대산∼당진노선보고회
11.15
타당성조사검토보고서제출
11.～12.
최적노선선정을위한비교노선검토
11.28
1차과업준공
‘20. 01.16
노선보고회실시
‘20. 02.12
2차용역착수(과업기간300일)
03.∼05.
노선및출입시설내부실처의견수렴
04.∼05.
관계기관협의(1차)(국토부외26개기관)
06.25∼26
노선및출입시설자문
07.∼08.
노선및출입시설VE시행
09.
교량경간장VE시행
09.28
노선선정및출입시설방침
10.28
교량특정공법소위원회
11.26∼27.
교량특정공법심의
10.∼12.
중심선측량및종횡단측량시행
11.∼
토질조사시행
12.
공종별체크리스트작성
12.07
2차과업준공
‘21. 03. 03
3차용역착수(과업기간260일)
04.01～02.
국민참여주민설명회1차
03.30
특정공법선정소위원회심사
03.～04.
공종별설계방침
04.∼06.
