파일 제목: 05.제5장. 건설사업비.pdf
 내용: 제 5 장 건 설 사 업 비

1 7

ㅜ

    5.1 공 사 개 요

5.2 공사비 산출

5.3 사업비 분석

5.4 용지 및 지장물 현황
제5장 건설사업비

제5장 건 설 사 업 비

5.1 공사개요

◦ 본 과업구간의 총연장은 62.07km(오송지선 포함)이며 각 공종별 주요 공사량은 다음

과 같다.

공 종

단위

공 사 연 장

깎 기

토 공

토 사

리 핑 암

발 파 암

터널암버력

노 상

쌓 기

노 체

비 다 짐

km

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

계

25.36

3,274,066

876,324

1,141,582

218,182

414,591

4,021,987

157,067

배수공

배 수 관

배수암거

통로암거

계

개소/m

개소/m

개소/m

개소/m

267/5,796.4

60/2,767.1

41/1,500.9

45/3,769.4

구조물공

소교량(L＜100m) 개소/m

36/1,400.4

장대교(L≥100m) 개소/m

터널공

터

널

개소/m

요철보정층

필 터 층

동상방지층

보 조 기 층

콘크리트포장

아스팔트포장

교면포장

중앙분리대

방 음 벽

가드레일

표 지 판

출입시설

휴 게 소

졸음쉼터

m³

m³

m³

m³

m³

a

a

m

개소/m

m

개소

개소

개소

개소

포장공

부대공

부대시설

9/2,369

4/2,569

10,479

13,686

2,206

131,514

33,404

12,356

607

18,929

15/2,262

35,252

1,718

4

-

1

5-  1

비고

공 사 량

1 공구

7.46

984,063

42,945

154,804

218,182

121,375

984,075

26,793

64 / 891

22 / 980

8 / 285

10 / 642

8 / 292

2 / 350

2 / 1,274

4,463

4,917

2,206

38,694

13,745

4,626

142

5,064

1 / 40

7,670

395

1

-

-

2공구

8.40

1,255,215

487,259

414,347

-

117,903

1,217,321

8,908

97 / 2,613

17 / 787

13 / 502

12 / 1,186

10 / 336

2 / 850

-

3,623

5,342

-

39,632

9,276

2,262

234

7,524

5 / 720

9,473

485

1

-
대산∼당진 고속도로 건설공사

공 종

단위

공 사 연 장

깎 기

토 공

토 사

리 핑 암

발 파 암

터널암버력

노 상

쌓 기

노 체

비 다 짐

배 수 관

배수공

배수암거

통로암거

계

km

m³

m³

m³

m³

m³

m³

m³

개소/m

개소/m

개소/m

개소/m

구조물공

소교량(L＜100m) 개소/m

장대교(L≥100m) 개소/m

터널공

터

널

개소/m

요철보정층

필 터 층

동상방지층

포장공

보 조 기 층

콘크리트포장

아스팔트포장

교면포장

중앙분리대

방 음 벽

가드레일

표 지 판

출입시설

부대공

부대시설

휴 게 소

졸음쉼터

m³

m³

m³

m³

m³

a

a

m

개소/m

m

개소

개소

개소

개소

<표 계속>

공 사 량

3공구

5.39

772,950

233,758

385,082

-

84,379

852,854

36,277

61/1,281

14/647

12/433

11/749

9/369

2/380

2/1,295

1,718

2,457

-

21,363

7,997

2,380

45

3,536

3/216

7,684

522

1

-

1

5-  2

비고

4공구

4.11

261,838

112,362

187,349

-

90,934

967,737

85,089

45/1,011.4

7/353.1

8/280.9

12/1,192.4

9/403.4

3/789

-

675

970

-

31,825

2,386

3,088

186

2,805

6/1,286

10,056

316

1

-

-
제5장 건설사업비

5.2 공사비 산출

◦ 1공구

No.

공

종

금

액

비

고

1

2

3

4

5

6

7

8

9

토 공 사

배수 및 옹벽공사

교 량 공 사

포 장 공 사

부 대 공 사

터 널 공 사

전 기 공 사

통신관로공사

나들목공사

직 접 공 사 비

간 접 노 무 비

산 재 보 험 료

산업안전보건관리비

고 용 보 험 료

퇴직공제부금비

건 강

보 험 료

연 금

보 험 료

노 인 장 기 요 양 보
료
험
건설기계대여대금지급보
증서발급금액

환 경 보 전 비

공사이행보증수수료

건설하도급대금
지급보증수수료

기

타

경

비

품 질 관 리 비

안 전 관 리 비

(1)

24,261,338,919

10,402,306,138

30,340,101,871

7,099,069,682

13,032,591,205

28,112,165,212

106,585,665

332,035,234

8,046,226,205

121,732,420,131

6,257,992,319

2,026,473,745

2,321,740,745

859,882,102

1,115,766,072

1,719,735,098

2,183,020,576

220,298,066

484,158,904

1,089,357,534

52,863,904

85,938,205

8,951,058,764

3,058,486,865

1,741,295,317

순

공

사

비

계

153,900,488,347

5-  3
대산∼당진 고속도로 건설공사

No.

공

종

금

액

비

고

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

일 반 관 리 비

이

윤

건설공사손해보험료

간접피해보상비

기술사용료

한전외선공사비

콘크리트생산시설전기인입비

터널전기인입시설비

(10) 철거 후 부산물처리비

(11) 추가 P.S 적용 항목

(12)

Restrike 확인 및 분석

(13)

T.A.B 공 사 비

(14) 프로그램입력비

(15) 모바일전자상황판

(16) 시공상세도작성비

(17) 비탈면 조정공사비

(18) 시험말뚝 시공 및 성능시험

6,894,350,740

10,676,136,975

35,666,000

128,635,000

22,851,949

-

-

115,210,000

- 15,621,023

261,931,540

234,516,328

-

-

4,430,917

531,970,552

498,063,233

-

(19) 설계도서인쇄,출력및준공도서

187,479,442

공

부

도

지

총

보

총

사

비

가

급

공

사

가

급

자

상

치

재

사

업

계

세

액

비

비

비

비

173,476,110,000

17,347,611,000

190,823,721,000

23,949,273,000

214,772,994,000

18,950,000,000

233,722,994,000

5-  4
◦ 2공구

No.

공

종

금

액

비

고

제5장 건설사업비

1

2

3

4

5

6

7

8

토 공 사

28,603,100,108

배수 및 옹벽공사

11,820,076,504

교 량 공 사

포 장 공 사

부 대 공 사

터 널 공 사

전 기 공 사

통신관로공사

41,302,776,994

6,269,511,706

14,900,477,846

-

54,776,480

165,551,685

직 접 공 사 비

103,116,271,323

간 접 노 무 비

산 재 보 험 료

산업안전보건관리비

(1)

고 용 보 험 료

퇴직공제부금비

건 강

보 험 료

연 금

보 험 료

노 인 장 기 요 양 보
료
험

건설기계대여대금지급보
증서발급금액

환 경 보 전 비

공사이행보증수수료

건설하도급대금
지급보증수수료

기

타

경

비

품 질 관 리 비

안 전 관 리 비

5,183,756,678

1,678,612,928

1,972,529,443

712,276,296

924,235,686

1,424,528,482

1,808,287,213

182,482,098

411,470,730

925,809,143

46,503,688

73,036,054

7,592,369,924

3,114,904,143

2,394,691,453

순

공

사

비

계

131,561,765,282

5-  5
대산∼당진 고속도로 건설공사

No.

공

종

금

액

비

고

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

일 반 관 리 비

이

윤

건설공사손해보험료

간접피해보상비

기술사용료

한전외선공사비

콘크리트생산시설전기인입비

터널전기인입시설비

(10) 철거 후 부산물처리비

(11) 추가 P.S 적용 항목

(12)

Restrike 확인 및 분석

(13)

T.A.B 공 사 비

(14) 프로그램입력비

(15) 모바일전자상황판

(16) 시공상세도작성비

(17) 비탈면 조정공사비

(18) 시험말뚝 시공 및 성능시험

(19) 설계도서인쇄,출력및준공도서

공

부

도

지

총

보

총

사

비

가

급

자

상

가

급

공

사

치

재

사

업

계

세

액

비

비

비

비

5,909,092,944

9,085,656,492

27,617,248

109,976,000

100,884,460

-

-

-

- 3,642,500

1,048,907,349

149,353,477

-

-

4,430,917

488,906,944

705,906,677

-

194,474,710

149,383,330,000

14,938,333,000

164,321,663,000

27,228,452,000

191,550,115,000

15,074,859,000

206,624,974,000

5-  6
◦ 3공구

No.

공

종

금

액

비

고

제5장 건설사업비

토 공 사

23,739,731,236

배수 및 옹벽공사

13,770,081,029

1

2

3

4

5

6

교 량 공 사

포 장 공 사

부 대 공 사

터 널 공 사

전

기

공

사

통 신 관 로 공 사

25,595,531,668

5,690,681,323

13,111,582,360

28,984,125,645

114,666,440

393,588,432

직 접 공 사 비

111,399,988,133

간

산

안

고

접

재

전

용

노

보

관

보

무

험

리

험

비

료

비

료

(1)

5,762,403,268

1,865,991,253

2,130,143,348

791,785,477

퇴 직 공 제 부 금 비

1,027,405,233

건

연

강

금

보

보

험

험

료

료

노 인 장 기 요 양 보 험 료

건설기계대여대금지급보증서발급금액

환

경

보

전

비

공 사 이 행 보 증 수 수 료

건설하도급대금 지급보증수수료

기

품

타

경

질

관

리

안 전

관

리

순

공

사

비

비

비

비

계

1,583,544,153

2,010,140,674

202,852,005

441,393,724

993,135,880

49,121,950

78,347,386

8,214,327,202

4,426,958,586

2,798,044,940

143,775,583,212

5-  7
대산∼당진 고속도로 건설공사

No.

공

종

금

액

비

고

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

일 반 관 리 비

이

윤

건 설 공 사 손 해 보 험 료

간 접 피 해 보 상 비

정 기

안 전

점 검 비

기

술

사

용

료

한 전 외 선 공 사 비

콘 크 리 트 생 산 시 설 전 기 인 입 비

터 널 전 기 인 입 시 설 비

철 거 후 부 산 물 처 리 비

추 가 P S 적 용 항 목

R e s t r i k e 확 인 및 분 석

T . A . B

공

사 비

프 로 그 램 입 력 비

모 바 일 전 자 상 황 판

시 공 상 세 도 작 성 비

비 탈 면 조 정 공 사 비

안 전 관 리 계 획 서 검 토 비

시 험 말 뚝 시 공 및 성 능 시 험

6,422,581,179

10,009,917,602

39,692,000

120,158,000

-

273,515,821

286,328,942

-

103,600,000

-20,758,719

6,152,818,942

145,362,595

4,430,917

461,631,432

517,658,635

설계도서인쇄,출력및준공도서

187,479,442

공

부

도

지

총

보

총

사

비

가

급

자

상

가

급

공

사

치

재

사

업

계

세

액

비

비

비

비

168,480,000,000

16,848,000,000

185,328,000,000

24,807,000,000

210,135,000,000

12,680,000,000

222,815,000,000

5-  8
◦ 4공구

No.

공

종

금

액

비

고

제5장 건설사업비

토 공 사

20,323,103,053

배수 및 옹벽공사

9,605,281,361

1

2

3

4

5

6

교 량 공 사

포 장 공 사

부 대 공 사

터 널 공 사

전

기

공

사

통 신 관 로 공 사

48,662,144,200

3,686,681,911

14,747,411,701

-

61,200,656

111,549,890

직 접 공 사 비

97,197,372,772

(1)

간

산

안

고

접

재

전

용

노

보

관

보

무

험

리

험

비

료

비

료

퇴 직 공 제 부 금 비

건

연

강

금

보

보

험

험

료

료

노 인 장 기 요 양 보 험 료

건설기계대여대금지급보증서발급금액

환

경

보

전

비

공 사 이 행 보 증 수 수 료

건설하도급대금 지급보증수수료

기

품

타

경

질

관

리

안 전

관

리

순

공

사

비

비

비

비

계

5,138,438,767

1,663,938,004

1,892,854,207

584,626,866

916,155,749

1,412,074,839

1,792,478,639

180,886,786

387,025,459

870,807,283

44,364,727

68,697,019

7,300,953,925

3,265,357,350

2,477,492,349

125,193,524,741

5-  9
대산∼당진 고속도로 건설공사

No.

공

종

금

액

비

고

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

일 반 관 리 비

이

윤

건 설 공 사 손 해 보 험 료

간 접 피 해 보 상 비

정 기

안 전

점 검 비

5,613,863,254

8,714,943,648

86,109,000

104,645,000

-

기

술

사

용

료

752,976,991

한 전 외 선 공 사 비

콘 크 리 트 생 산 시 설 전 기 인 입 비

터 널 전 기 인 입 시 설 비

철 거 후 부 산 물 처 리 비

추 가 P S 적 용 항 목

R e s t r i k e 확 인 및 분 석

T . A . B

공

사 비

프 로 그 램 입 력 비

모 바 일 전 자 상 황 판

시 공 상 세 도 작 성 비

비 탈 면 조 정 공 사 비

안 전 관 리 계 획 서 검 토 비

시 험 말 뚝 시 공 및 성 능 시 험

-

-

-

-48,180,000

130,195,964

113,558,291

-

-

4,430,917

454,544,500

503,642,984

-

-

설계도서인쇄,출력및준공도서

194,474,710

공

부

도

지

총

보

총

사

비

가

급

공

사

가

급

자

상

치

재

사

업

계

세

액

비

비

비

비

141,818,730,000

14,181,873,000

156,000,603,000

20,250,002,000

176,250,605,000

11,961,400,000

188,212,005,000

5-  10
5.3 사업비 분석

사업비 산출결과를 각 공종별로 분석해 보면 다음과 같다.

◦ 1공구

제5장 건설사업비

내 역

공

사

토

배 수 및 옹 벽 공 사

교

포

부

터

전

량

장

대

널

기

공

공

공

공

공

사

사

사

사

사

통 신 관 로 공 사

나

직

간

산

들

접

접

재

목

공

노

보

공

사

무

험

사

비

비

료

산 업 안 전 보 건 관 리 비

고

용

보

험

료

퇴 직 공 제 부 금 비

건

연

강

금

보

보

험

험

료

료

노 인 장 기 요 양 보 험 료

건설기계대여대금지급보증서발
액
금
급

환

경

보

전

비

공 사 이 행 보 증 수 수 료

건 설 하 도 급 대 금
지 급 보 증 수 수 료

기

품

안

순

타

경

질

전

공

관

관

사

리

리

비

비

비

비

계

공 사 비 분 석

(단위 : 원)

공 사 비

비 율 (%)

비 고

24,261,338,919

10,402,306,138

11.3%

4.84%

30,340,101,871

14.13%

7,099,069,682

13,032,591,205

3.31%

6.07%

28,112,165,212

13.09%

106,585,665

332,035,234

8,046,226,205

0.05%

0.15%

3.75%

121,732,420,131

56.68%

6,257,992,319

2,026,473,745

2,321,740,745

859,882,102

1,115,766,072

1,719,735,098

2,183,020,576

220,298,066

484,158,904

1,089,357,534

52,863,904

85,938,205

8,951,058,764

3,058,486,865

1,741,295,317

2.91%

0.94%

1.08%

0.40%

0.52%

0.80%

1.02%

0.10%

0.23%

0.51%

0.02%

0.04%

4.17%

1.42%

0.81%

153,900,488,347

71.66%

5-  11
대산∼당진 고속도로 건설공사

내 역

공 사 비

비 율 (%)

비 고

일 반

관

리 비

이

윤

건 설 공 사 손 해 보 험 료

간 접 피 해 보 상 비

기

술

사

용

료

한 전 외 선 공 사 비

콘크리트생산시 설전기인입비

터 널 전 기 인 입 시 설 비

철 거 후 부 산 물 처 리 비

추 가 P . S 적 용 항 목

R e s t r i k e 확 인 및 분 석

T . 