파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 04.∼05.

노선보고회 실시

2차 용역 착수 (과업기간 300일)

노선 및 출입시설 내부실처 의견수렴

관계기관협의(1차)(국토부 외 26개기관)

06.25∼26

노선 및 출입시설 자문

07.∼08.

노선 및 출입시설 VE시행

09.

09.28

10.28

교량경간장 VE시행

노선선정 및 출입시설 방침

교량 특정공법 소위원회

11.26∼27.

교량 특정공법 심의

10.∼12.

중심선측량 및 종횡단측량 시행

11.∼

12.

12.07

토질조사 시행

공종별 체크리스트 작성

2차 과업 준공

‘21. 03. 03

3차 용역 착수 (과업기간 260일)

04.01～02.

국민참여 주민설명회 1차

03.30

특정공법 선정 소위원회 심사

03.～ 04.

공종별 설계방침

04.∼06.

08.∼09.

11.∼12

11.17

‘22. 01.

‘22. 06.

