파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 의견자

XXX

1 ㆍ현상태에서 설계가 최종

XXX

인지?

조 치 현 황

조치내용

조치유형

비고

XXX

XXX

ㆍ과업 연장이 긴 관계로 보상은
순차적으로 진행 될 예정임.
공사가 착공되고 나면 보상
부서에서 보상관련 절차가
진행됨. 추후 감정평가 등의
절차를 거쳐 보상이 진행될
예정임.

ㆍ전체적인 선형은 관계기관
협의 등을 통하여 어느
정도 정해졌음. 다만 실시
설계 단계에서 약간의
변동이 생길 수 있음.

1 ㆍ보상의 구체적인 기간이

XXX

ㆍ실시설계가 올해 끝나고

XXX

언제인지?

1 ㆍ대산2터널 종점부 전원주택

XXX

단지 현재 61m 이격되어
있는데 망일산 측으로 최소
150m 이격하는 선형변경
요청.

1 ㆍ대산나들목 위치 변경
요구(타당성안)

XXX

총사업비 협의 후 공사발주
예정으로 정확한 일정은
말씀드리기 어려우나 2022
년 말 또는 2023년에 공사
착공이 시작되어 보상이
이루어질것으로 예상하고 있음.

ㆍ현재 계획노선이 다소 근접
해서 통과하나 소음분석 결과
저소음포장, 방음벽 등을
설치하여 생활에 불편이
없도록 계획하겠음.

ㆍ전략환경영향평가 협의의견
및 서산시, 마을주민 의견
등을 반영하여 1공구 노선을
망일산 측으로 이동하여
운산리 마을단절을 최소화
하였으며 이에 따른 대산
나들목을 최적위치를 선정
하였음.

XXX

XXX

3 ㆍ도이리 293, 294번지,
편입여부 및 보상절차

XXX

ㆍ해당지번은 전체 편입되며,

XXX

공사착공 후 보상절차
진행 예정

2  -  125
대산～당진 고속도로 건설공사

구 분

주 요 의 견

요구사항

3 ㆍ대호지면 대원길 28, 사성리
169-1 가옥 및 토지 편입에
따른 피해가 심각하므로
대호지나들목 선형 변경 또는
위치변경

의견자

XXX

3 ㆍ사성리 227-7 농지편입에
대한 보상 및 진입로
단절에 대한 대책

XXX

4 ㆍ해당 노선에 피해를 받는
가옥들이 많음. 농지,
가옥 등에 대한 보상관련
부분 대책이 있는지?

XXX

조 치 현 황

조치내용

조치유형

비고

XXX

XXX

XXX

ㆍ나들목 주방향 교통량,
지형여건등을 고려하여
현 위치가 타당하며, 위치
변경은 경제성, 상대민원,
이동거리 증가등의 사유로
불가함

ㆍ대호지 나들목 R-A 설치에
따른 토지편입은 공사시
적법한 절차에 따라 진행될
것이며, 진입로 단절은
통로암거, 부체도로 계획
등으로 이동동선의
단절이 발생하지 않토록
계획 하겠음.

ㆍ과업 연장이 긴 관계로 보상은
순차적으로 진행 될 예정임.
