파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 32
2) 제2공구
구분
내
용
기본조사
(타당성조사)
분석
ㆍ기본조사(타당성조사)
문제점및대책검토
- 설계단계상세부검토미반영사항및현장조사를통한
현장여건변화에대한대책검토
기
본
설
계
비
교
노선검토
(1차‘19.11.26)
(2차‘19.12.18)
(3차‘20.01.15)
<노선보고회>
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점개선을위한대안노선검토
- 본선대절취발생최소화
- 본선주행성향상방안및민원예상구간고려한
선형및종단검토
- 시공성, 경제성, 민원을고려한당진분기점형식검토
비
교
노선검토
(4차‘20.02.25)
(5차‘20.03.18)
(6차‘20.04.23)
(7차‘20.05.07)
(8차‘20.07.31)
ㆍ교통안전성, 환경및민원, 경제성을고려한선형및
종단검토
- 대산읍운산리, 대호지면사성리신원휄트등예상민원
을고려한선형및종단검토
- 대호지만, 시도14호, 11호선, 지방동647호선등다양한
횡단조건을고려한교량계획
최적노선
(‘20.09.28)
<노선및출입시설
방침>
ㆍ노선설명회, 자문및노선VE 의견, 관계기관협의내용등반영
ㆍ본선세부검토
- 전략환경영향평가협의내용을반영한노선선정
- 신원휄트양분에따른민원을고려한우회통과노선선정
- 복잡한하부구조(대호지만, 지방도, 시도등) 통과를위한
최적교량형식및경간장계획