파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 03. 19

(20일간)

1차

2차

3차

4차

국가 도로망 구축

국가 균형발전

과 업 의

목 적

국가 간선도로망 연계기능 확보

지역경제 활성화

1 - 1
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.3 과업의 범위

1.3.1 과 업 명

대산～당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구〜제5공구)

1.3.2 설계구간

대산～당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 5개 공구의 설계현황은

본선(L=25.36km)과 분기점 1개소, 나들목 3개소로서 설계구간은 다음과 같다.

구

분

1공구
화곡-운산
2공구
사성-운산
3공구
사성-천의
4공구
천의-신시
5공구
신시-사기소

시 점
종 점
시 점
종 점
시 점
종 점
시 점
종 점
시 점
종 점

공구측점
STA
0+000
7+460
0+000
5+320
0+000
5+300
0+000
3+170
0+000
4+110

누가측점
STA
0+000
7+460
7+460
12+780
12+780
18+080
18+080
21+250
21+250
25+360

연 장
km

7.460

5.320

5.300

(5.304)

3.170

4.110

비 고
(Broken Chain)

STA.16+920~16+940
(L=4.2088m)

나. 시공공구 분할

◦ 본 고속도로 건설공사의 원활한 사업추진을 위하여 공사비, 공사연장, 시공발

주일정 등을 종합적으로 고려하여 시공공구를 조정 하였으며,

◦ 시공공구 분할로 인해 실시설계 과업연장과 달라지는 공구(2～4공구)는 관계기

관협의 및 VE, 기타 관련심의 등의 설계시 수행내용과 다소 상이 수 있으니 유

의하여야 한다.

1 - 2
제1장 서

론

다. 공구명칭 및 연장 조정 내용

설계

공구

시공

공구

공 구

1공구

2공구

3공구

4공구

5공구

계

연 장

(km)

7.46

5.32

5.30

3.17

4.11

25.36

공 구

1공구

2공구1)

3공구1)

4공구

계

연 장

(km)

7.46

8.40

5.39

4.11

25.36

1) 설계3공구 기준 STA. 15+860 앞구간(STA.12+780～15+860, L=3.08km)은 시공2공구에 뒷구간

(STA.15+860～18+060, L=2.22km)은 시공3공구에 포함하여 시공공구 분할

1.3.3 과업참여회사

설계
공구

연장
(Km)

시공
공구

연장
(Km)

구 간 명

설계회사

비고

제1공구 7.46 제1공구 7.46

화곡～운산

한종+극동+한기

제2공구 5.32 제2공구 5.32

운산～사성

KG+대콘+홍익

제3공구 5.30

제2공구 3.08

사성～두산

제3공구 2.22

두산～천의

한맥+삼안+동일

제4공구 3.17 제3공구 3.17

천의～신시

다산+천일+하이콘

제5공구 4.11 제4공구 4.11

신시～사기소

바우+서영+선진

1 - 3
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.3.4 과업내용

본 과업인 실시설계에 앞서 기본설계 내용과 관련계획 및 과업내용서(Terms of Reference)를 근

간으로 실시설계를 수행하였으며, 각 항목별 세부 과업수행 내용은 다음과 같다.

가. 기본조사(타당성조사) 검토

◦ 기본조사내용의 실시설계 적용성 검토

◦ 장래교통량 예측 검토

◦ 설계기준 및 노선검토

◦ 영업소 규모 및 위치검토

◦ 출입시설 위치 및 형식검토

◦ 구조물형식 및 규격 검토

◦ 포장공법 검토

◦ 설계기준 및 기하구조기준 검토

◦ 부대시설 검토

◦ 관련계획 검토

나. 조사 및 측량

◦ 조 사 : － 노선현황 조사

－ 배수 및 수문

－ 구조물 조사

－ 용지 및 지장물 조사

◦ 측 량 : － 골조측량

－ 중심선 측량

－ 종․횡단 측량

다. 토질조사 및 시험

◦ 노반 및 깎기부 조사

◦ 구조물 기초지반 조사

◦ 실내시험

라. 설계기준 설정

◦ 재료원 조사

◦ 과업지시서(한국도로공사)

◦ 표준도 및 설계기준

◦ 도로설계요령(한국도로공사, 2020) ◦ 도로포장구조 설계요령(국토교통부, 2015.12)

◦ 도로의 구조․시설기준에 관한 규칙(국토교통부, 2021.12)

◦ 도로배수시설 설계 및 관리지침(국토교통부, 2020.07)

마. 실시설계

◦ 선형설계

◦ 배수시설 및 통로암거 설계

◦ 포장설계

◦ 부대시설설계

◦ 토공설계

◦ 교량설계

◦ 출입시설 및 휴게소설계

◦ 기 타

◦ 용지, 지장물조서 및 인허가도서 작성 ◦ 사업비 산출

바. 설계도서 및 공사비 작성

◦ 일반보고서

◦ 설계도면

◦ 설계서

◦ 단가설명서

◦ 지반조사 보고서

◦ 공사시방서

◦ 구조 및 수리계산서

◦ 기 타

1 - 4
제1장 서

론

1.4 과업수행방법

1.4.1 일반사항

본 과업수행을 위한 접근은 관련계획 및 현황조사, 노선검토 및 선정, 실시설계, 설계

도서 작성 등 4단계로 실시하였으며, 각 단계별로 과업수행의 균형을 유지할 수 있도록

다음 흐름도와 같이 과업수행방법을 수립하고 이에 준하여 실시설계를 수행하였다.

1.4.2 과업수행 흐름도

유관기관협의
ㆍ국토교통부, 농림축산식품부
ㆍ경기도, 충청남도, 충청북도,
세종, 천안, 안성, 청주시
ㆍ국방부, 산림청, 문화재청 등
ㆍ문화재청, 농어촌공사
ㆍ한국철도시설공단 외

조사 및 분석

ㆍ측량 및 토질조사
ㆍ골재원 조사
ㆍ용지 및 지장물
ㆍ지하매설물 조사

환경영향평가 결과반영

ㆍ환경영향평가 결과 반영
ㆍ환경영향 저감대책 반영

문화재지표조사 결과반영

ㆍ문화재지표조사 결과반영

기준작성 및 검토

ㆍ설계 기준
ㆍ수량산출 기준ㆍ설계 VE
ㆍ수리계산 기준
ㆍ기타 방침사항 검토

관련계획 검토
ㆍ제4차 국토종합계획

수정계획

ㆍ국가기간 교통망계획
ㆍ전국도로망체계
재정비(Ⅱ,Ⅲ)

ㆍ제1차국가도로종합계획
ㆍ2020 수도권 광역도시계획
ㆍ경기도, 충청남도,
충청북도 종합계획
ㆍ제4차 국가균형발전

5개년계획
ㆍ도시기본계획

(세종, 천안, 안성, 청주)
ㆍ하천정비기본계획 등

교통예측 및 분석

ㆍ사회․경제지표 예측
ㆍ교통수요 예측
- 4단계 추정법
ㆍ교통분석
- 교통용량
- 시설규모

공사비 산출

ㆍ수량산출
ㆍ단가산출
ㆍ설계예산서
ㆍ설계서 작성

1

단

계

2

단

계

3
단
계

4

단

계

관
련
계
획
및
현
황
조
사

노
선
검
토
및
선
정

실
시
설
계

설
계
도
서
작
성

작 업 준 비
과업의 목적,내용,범위

현황조사

교통현황조사

ㆍ기상,기후,지형,지세
ㆍ토지이용현황
ㆍ인접 포장형식
ㆍ수리수문,구조물조사
- 하천 및 수계
- 과거홍수위, 용량
- 태풍피해 조사
ㆍ주요지장물, 문화재
ㆍ자연 녹지도 조사
ㆍ도시계획도로 현황

ㆍ교통관련 자료수집
ㆍ주변가로망 현황
ㆍ통행특성 조사
- 교통량
- 차량속도
- 구성비
- 통행속도

⇒

⇒

⇐

⇐

⇓
기 본 설 계

ㆍ설계기준 검토
ㆍ노선선정 검토
ㆍ전문가 아이디어 수렴을 위한

노선설계설명서

ㆍ노선자문 및 선형방침
ㆍ교량위치 및 형식검토
ㆍ포장공법 및 두께검토
ㆍ교통수요예측 및 분석

⇓
실 시 설 계

ㆍ설계기준 확정
ㆍ선형설계
ㆍ토공, 배수, 포장설계
ㆍ교량설계
ㆍ부대시설 설계
⇓
설계도서 작성

ㆍ설계도, 구조물도 작성
ㆍ보고서 작성
ㆍ용지 및 지장물도 작성
ㆍ인허가서류 작성

⇓
검토 및 보완

ㆍ성과품 VE
ㆍ도로안전진단, 교통영향평가,

재해예방진단

ㆍ설계심의
ㆍ일상감사, 예비준공검사

⇓
설계도서인쇄 및 납품

1 - 5
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.4.3 과업의 추진 경위

날 짜

추 진 내 용

비 고

‘19. 09.10

1차 용역 착수 (과업기간 80일)

09.∼10.

타당성조사 분석 및 현장조사, 관계기관 사전협의

10.21

11.15

대산∼당진 노선보고회

타당성조사 검토보고서 제출

11.～12.

최적노선 선정을 위한 비교노선 검토

11.28

1차 과업 준공

‘20. 01.16

‘20. 02.12

03.∼05.

