파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
1.4.3 과업의 추진 경위
날 짜 추 진 내 용 비 고
‘19. 09.10 1차 용역 착수 (과업기간 80일)
09.∼10. 타당성조사 분석 및 현장조사, 관계기관 사전협의
10.21 대산∼당진 노선보고회
11.15 타당성조사 검토보고서 제출
11.～12. 최적노선 선정을 위한 비교노선 검토
11.28 1차 과업 준공
‘20. 01.16 노선보고회 실시
‘20. 02.12 2차 용역 착수 (과업기간 300일)
03.∼05. 노선 및 출입시설 내부실처 의견수렴
04.∼05. 관계기관협의(1차)(국토부 외 26개기관)
06.25∼26 노선 및 출입시설 자문
07.∼08. 노선 및 출입시설 VE시행
09. 교량경간장 VE시행
09.28 노선선정 및 출입시설 방침
10.28 교량 특정공법 소위원회
11.26∼27. 교량 특정공법 심의
10.∼12. 중심선측량 및 종횡단측량 시행
11.∼ 토질조사 시행
12. 공종별 체크리스트 작성
12.07 2차 과업 준공
‘21. 03. 03 3차 용역 착수 (과업기간 260일)
04.01～02. 국민참여 주민설명회 1차
03.30 특정공법 선정 소위원회 심사
03.～04. 공종별 설계방침
04.∼06. 