파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: ‘23. 03

측량 및 지반조사 보완

관계기관협의(2차)(충청남도 외 13개기관)

성과품VE 및 조달청 선심

3차 과업 준공

성과품 심의

일상감사

용역 준공(4차)

1 - 6
제1장 서

론

1.5 과업수행 결과 요약

1.5.1 교통수요 예측

가. 목표년도 설정

◦ 공 용 기 간 :

20년

◦ 공용개시년도 : 2030년
◦ 목 표 년 도 : 2049년

나. 장래교통량

연도별 수요예측 결과

(단위: 대/일)

구 분

연장(km)

2030년

2035년

2040년

2045년

반곡교차로～대산나들목

대산나들목～대호지나들목

대호지나들목～정미나들목

정미나들목～당진분기점

가중평균교통량

6.7

6.0

8.1

3.6

-

6,227

8,776

14,803

26,834

12,741

7,001

9,636

16,150

29,926

14,068

7,145

9,809

16,318

30,400

14,276

6,685

9,313

16,259

29,993

13,948

반곡교차로 ～ 대산나들목

(단위 : 대/일)

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

4,275

4,376

4,480

4,585

4,695

4,806

4,827

4,846

4,866

4,886

4,906

4,843

4,777

4,713

4,651

4,589

135

139

142

145

149

152

153

153

154

155

155

153

151

149

147

145

화물차

중형

969

992

1,016

1,040

1,064

1,090

1,094

1,098

1,102

1,107

1,112

1,097

1,082

1,068

1,054

1,041

대형

269

276

282

289

295

302

303

305

306

307

308

303

301

297

293

289

합계

6,227

6,375

6,526

6,680

6,839

7,001

7,030

7,058

7,087

7,116

7,145

7,051

6,957

6,865

6,775

6,685

소형

579

592

606

621

636

651

653

656

659

661

664

655

646

638

630

621

1 - 7
대산∼당진 고속도로 건설공사

대산나들목～대호지나들목

(단위 : 대/일)

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

6,025

6,138

6,253

6,372

6,492

6,614

6,637

6,662

6,685

6,710

6,733

6,663

6,594

6,527

6,460

6,394

191

194

198

202

206

210

210

211

212

213

213

211

209

207

205

202

소형

816

831

847

863

879

895

899

902

905

908

912

902

893

884

874

865

화물차

중형

1,365

1,392

1,417

1,444

1,472

1,499

1,505

1,509

1,516

1,521

1,526

1,511

1,495

1,479

1,464

1,449

대호지나들목～정미나들목

구분

승용차

버스

2030년

2031년

2032년

2033년

2034년

2035년

2036년

2037년

2038년

2039년

2040년

2041년

2042년

2043년

2044년

2045년

10,161

10,341

10,522

10,707

10,895

11,087

11,110

11,132

11,157

11,180

11,202

11,194

11,185

11,179

11,171

11,163

322

327

333

339

345

351

352

353

353

354

355

355

354

354

354

353

화물차

중형

2,303

2,344

2,385

2,427

2,470

2,513

2,518

2,524

2,529

2,533

2,539

2,537

2,536

2,533

2,531

2,530

소형

1,376

1,400

1,424

1,449

1,475

1,501

1,504

1,507

1,510

1,513

1,516

1,515

1,514

1,513

1,512

1,511

1 - 8

대형

379

387

395

401

409

418

419

421

421

422

425

421

417

411

407

403

대형

641

651

664

675

686

698

699

701

702

704

706

705

705

704

703

702

합계

8,776

8,942

9,110

9,282

9,458

9,636

9,670

9,705

9,739

9,774

9,809

9,708

9,608

9,508

9,410

9,313

(단위 : 대/일)

합계

14,803

15,063

15,328

15,597

15,871

16,150

16,183

16,217

16,251

16,284

16,318

16,306

16,294

16,283

16,271

16,259
정미나들목～당진분기점

제1장 서

론

(단위 : 대/일)

구분

승용차

버스

2030년

18,422

2031년

2032년

18,829

19,244

2033년

19,669

2034년

20,100

2035년

2036년

20,542

20,607

2037년

20,674

2038년

20,737

2039년

2040년

20,804

20,869

2041년

20,812

2042년

20,758

2043년

2044년

20,702

20,645

2045년

20,589

583

596

609

623

637

651

653

655

657

659

661

659

657

656

654

652

화물차

중형

4,175

4,267

4,360

4,458

4,555

4,657

4,671

4,685

4,701

4,715

4,730

4,718

4,704

4,691

4,679

4,667

대형

1,160

1,185

1,212

1,237

1,267

1,295

1,299

1,303

1,308

1,311

1,315

1,312

1,308

1,304

1,301

1,298

합계

26,834

27,426

28,030

28,649

29,280

29,926

30,020

30,115

30,210

30,305

30,400

30,318

30,237

30,155

30,074

29,993

소형

2,494

2,549

2,605

2,662

2,721

2,781

2,790

2,798

2,807

2,816

2,825

2,817

2,810

2,802

2,795

2,787

1 - 9
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.5.2 설계기준

가. 도로의 구분 : 고속도로 (도로법 제10조에 따른 고속국도)

나. 설계속도 :

100 km/h.

다. 도로폭원

(단위 : m)

구

총

차

분

일반구간(4차로)

분리구간(2차로)

비

고

폭

로

원

폭

23.4

11.4

4@3.6 = 14.4

2@3.6 = 7.2

중 앙 분 리 대 폭

3.0

-

측대 0.5 포함

길 어 깨 폭

2@3.0 = 6.0

좌측 1@1.2=1.2
1@3.0=3.0
우측

측대 0.5 포함

도

로

폭

원

교

량

폭

원

24.3

12.3

보 호 길 어 깨

2@0.5 = 1.0

2@0.5 = 1.0

•토공구간

일 반 구 간

분 리 구 간

• 교량구간

교 량 부(일반구간)

1 - 10
제1장 서

론

교 량 부(분리구간)

• 터널구간

병설터널(자연환기)

• 연결로구간(분기점,나들목)

대산나들목 1차로구간

( ) 나들목구간 적용

대산나들목 다차로구간

( ) 나들목구간 적용

라. 설계하중 : KL-510, 표준차로하중

마. 시설한계 : 도로 4.7m 이상

1 - 11
대산∼당진 고속도로 건설공사

바. 기하구조 설계기준

구

분

본 선

비

고

연 결 로

설 계 속 도 (km/h)

최소기준
(최대
편경사)

6%

7%

8%

정지시거고려

Loop

나들목 직결

40

50

60

50

80

130

100

460

440

420

910

교각5°미만

550/θ

250/θ

300/θ

350/θ

연결로
최대편경사8
%

θ : 도로의
교각

최소평면곡선
반경 (m)

최소평면곡선
길이(m)

최대종단경사
(%)

최소종단곡선
변화비율(m/%)

교각5°이상

110

평

산

지

지

볼록곡선

오목곡선

3

5

75

40

85

최 소 종 단 곡 선 장 (m)

최 소 정 지 시 거 (m)

170

표 준 횡 단 경 사 (%)

최 대 편 경 사 (%)

완화곡선장최소길이 (m)

2

6

60

완화곡선 생략 곡선반지름

2,000

50

7

11

5

7

35

45

2

8

25

310

60

7

10

10

11

40

60

2

8

30

480

70

7

10

20

20

50

80

2

8

35

700

편경사 접속설치률

1/175

1/105

1/115

1/125

완화곡선파라미터

R/2≤A≤R

R≥1,500일 경우
R/3 ≤ A ≤R

1 - 12
제1장 서

론

1.5.3 공사개요

가. 공사연장 : 25.36km

나. 주요공사량

공 종

공 사 연 장

단위

km

계

25.36

토 사 m³

3,274,066

깎 기

리 핑 암 m³

876,324

발 파 암 m³

1,141,582

토 공

터널암버력 m³

노 상 m³

218,182

414,591

쌓 기

노 체 m³

4,021,987

비 다 짐 m³

157,067

공 사 량

1 공구

7.46

984,063

42,945

154,804

218,182

121,375

984,075

26,793

2 공구

8.40

1,255,215

487,259

414,347

-

117,903

1,217,321

비고

자연

자연

자연

다짐

다짐

8,908

비다짐

배 수 관

개소/m

267/5,796.4

64 / 891

97 / 2,613

배수공

배수암거

개소/m

60/2,767.1

22 / 980

17 / 787

통로암거

개소/m

41/1,500.9

8 / 285

13 / 502

계

개소/m

45/3,769.4

10 / 642

12 / 1,186

구조물공

소교량(L＜100m) 개소/m

36/1,400.4

장대교(L≥100m) 개소/m

9/2,369

8 / 292

2 / 350

10 / 336

2 / 850

터널공

터

널 개소/m

4/2,569

2 / 1,274

-

포장공

요철보정층

필 터 층

보 조 기 층
콘크리트 포장

아스팔트포장

교면포장

중앙분리대

m³

m³

m³
m³

a
a

m

10,479

13,686

131,514
33,404

12,356
607

18,929

부대공

방 음 벽

개소/m

15/2,262

가드레일

표 지 판

출입시설

휴 게 소

졸음쉼터

m

개소

개소

개소

개소

부대시설

35,252

1,718

4

-

1

1 - 13

4,463

4,917

38,694
13,745

4,626
142

5,064

1 / 40

7,670

395

1

-

-

3,623

5,342

39,632
9,276

2,262
234

7,524

5 / 720

9,473

485

1

-

-
비고

자연

자연

자연

다짐

다짐

비다짐

대산∼당진 고속도로 건설공사

공 종

공 사 연 장

단위

km

토 사 m³

리 핑 암 m³

발 파 암 m³

깎 기

토 공

터널암버력 m³

노 상 m³

쌓 기

노 체 m³

비 다 짐 m³

<표 계속>

공 사 량

3 공구

5.39

772,950

233,758

385,082

-

84,379

852,854

36,277

배 수 관

개소/m

61/1,281

배수공

배수암거

개소/m

통로암거

개소/m

계

개소/m

구조물공

소교량(L＜100m) 개소/m

장대교(L≥100m) 개소/m

터널공

터

널 개소/m

포장공

요철보정층

필 터 층

보 조 기 층

콘크리트포장

아스팔트포장

교면포장

중앙분리대

m³

m³

m³

m³

a

a

m

방 음 벽

개소/m

부대공

가드레일

표 지 판

출입시설

부대시설

휴 게 소

졸음쉼터

m

개소

개소

개소

개소

14/647

12/433

11/749

9/369

2/380

2/1,295

1,718

2,457

21,363

7,997

2,380

45

3,536

3/216

7,684

522

1

-

1

4 공구

4.11

261,838

112,362

187,349

-

90,934

967,737

85,089

45/1,011.4

7/353.1

8/280.9

12/1,192.4

9/403.4

3/789

-

675

970

31,825

2,386

3,088

186

2,805

6/1,286

10,056

316

1

-

-

주) 상기 주요공사량 현황은 5개공구시 개략현황으로 4개공구로 분할시 변경되었음

1 - 14
다. 편입용지 현황

제1장 서

론

(필지/㎡)

공 구

전

답

임야

대지

도로

기타

계

271

408

330

100

249

226

1,584

총계

1공구

2공구

3공구

4공구

79

72

59

61

43,298.0

145,457.2

284,167

7,520

12,341.3

43,998.8

536,782.3

135

123

21

55

49

462

43,298.0

145,457.2

284,167

7,520

12,341.3

43,998.8

536,782.3

72

83

25

53

61

366

70,713.6

98,577.9

197,933

6,552.2

20,504.1

43,780.7

438,061.5

85

76

16

75

29

340

34,939.9

97,868.8

240,529

3,715.8

55,104.3

21,549.4

453,707.2

116

48

38

66

87

416

38,608.0

118,992.0

86,984

12,434.7

17,135.2

40,799.6

314,953.5

라. 포장단면

구 분

본선(STA. 0+000∼12+780,
반곡교차로～대호지나들목)

본선(STA. 12+780∼21+046,

본선(STA. 21+046∼25+360,

대호지나들목～정미나들목)

정미나들목～당진분기점)

단면도

표

층

중 간 층

5

7

표

층

중 간 층

5

7

표

층

중 간 층

기

층

10

기

층

13

기

층

보 조 기 층

동 상 방 지 층

합

계

17

-

39

보 조 기 층

동 상 방 지 층

합

계

15

-

40

보 조 기 층

동 상 방 지 층

합

계

5

7

16

17

-

45

1 - 15
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.5.4 건설사업비 (억원)

구 분

1공구

2공구

3공구

4공구

합 계

총사업비

2,337.2

2,066.2

2,228.2

1,882.1

8,513.7

공 사 비

2147.7

1,915.5

2,101.4

1,762.5

7,927.1

보 상 비

189.5

150.7

126.8

119.6

586.6

1 - 16