파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: ∼ 07.

◦ 협의내용 : 대산∼당진 고속도로 기본 및 실시설계시 광역상수도 및 철탑간섭 관련 협의

◦ 관계기관별 주요협의 의견 및 조치계획 요약

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦시도2호선 횡단구간(천의3교)내

◦당진시 도로과 협의 후 진행한

광역상수도 간섭에 따른 시도2호
선 이설계획의 적정성 협의

수자원공사 협의 의견을 준용하
여 시도2호선의 이설을 배제하고

- 현지여건이 음지 지역이며, 평면

천의3교 경간장을 확대하였음

선형이 기존도로보다 불량해 지
므로 결빙방지시설 및 안전시설

추가설치 요청

◦삼구실천(소하천) 통과구간 본선

◦현재 소하천 이설계획으로 세부

도로 횡단에 따른 소하천 이설계
획관련 적정성 협의

-이설계획이 적정한 것으로 판단
되며 특별한 의견 없음

설계를 진행하겠음

도
로
과

당
진
시

◦어시미천(소하천) 통과구간내 이
설시 고압송유관과 연계한 이설
계획 반영 요청

◦상세설계시 송유관공사 및 당진
시 건설과 직원 입회하에 측량
결과를 반영하여, 어시미천 이설

건
설
과

계획을 반영하겠음

2  -  104
제2장 기본설계

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦도면 요청시 송전선로 종단평면

◦한전 도면 입수(보안각서 첨부)

도제공 가능(보안각서 제출 완
료)

◦송전선로 횡단 및 근접구간의 도
로지반, 계획고 등을 반영하여

◦이설 필요시, 철탑 및 선하지 용

재협의토록 하겠음

지 확보는 한국도로공사 확보 필
요

◦철탑이설 고려시 가능한 도로부
지내 위치하여 향후 용지확보가

용이토록 검토하겠음

◦대산∼석문T/L(154kV,STA.2+200),
대산T/L(154kV, STA.6+150)은 성

◦한전에서 제공하는 도면과 측량
자료 검토결과 STA. 2+214.5 통

토구간에 인접함에 따라 간섭영

과구간 송전선과 계획고 높이차

향 검토가 필요함(철탑과 이격거
리, 간섭시 보강방안 요청)

가 14.86m, STA. 6+149.1 통과구
간 송전선과 계획고 높이차가

◦대산T/L(154kV, STA.7+270)은 송
전선과 계획고 높이차가 26.42m
로 지상고 기준은 만족하는 것으
로 보여지나, 1공구에 해당하는

38.81m, STA.7+270 통과구간 송
전선과 계획고 높이차가 36.10m
로 확인되었고, 기준상 STA.
2+214.5의 통과높이가 0.14m부족

3개 송전탑에 대해서는 한전에서
제공하는 도면과 측량실시에 따

하여 추후 상세설계시 2차 협의
토록 하겠으며, 이설 필요시에는

른 정확한 송전선과 계획고 높이
산정 후 재협의 요망

앵글형과 관형지지물(원통형)에
경제성을 비교하여 반영토록 하
겠음

한
국
전
력
공
사

충
남
지
역
본
부

◦ 신 당 진 - 당 진 T / L ( 1 5 4 k V ,

◦한전에서 제공하는 도면과 측량

STA.22+240)의 송전선과 계획고
높이차가 15.93m라고 하나, 한전

자료를 검토한 결과, H=16.26∼
19.65m로 15m이상 이격 가능한

에서 제공하는 도면과 측량실시
에 따른 정확한 송전선과 계획고
높이 산정 후 재협의 요망

것으로 검토됨

◦이설 필요시에는 덕마리, 모평리

◦추후 상세설계시 2차 협의토록

마을 인접함에 따라 미관을 고려
한 관형지지물(원통형) 형태의

하겠으며, 이설 필요시에는 앵글
형과 관형지지물(원통형)에 경제

철탑으로 이설 검토 바람

성을 비교하여 반영토록 하겠음

2  -  105
대산～당진 고속도로 건설공사

◦ 협의기관 : 한국농촌공사(당진지사)

◦ 협의기간 : 2020. 11

◦ 협의내용 : 대산∼당진 고속도로 기본 및 실시설계시 시설물 저촉 협의

◦ 관계기관별 주요협의 의견 및 조치계획 요약

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦대호양수장(충남 당진시 대호지

◦한국농어촌공사 협의 의견을 준

2공구

면) 일부 편입 관련 협의 요청에
대한 의견

용하여 전기시설 저촉을 배제토
록 노선을 조정 반영하겠음.

-전기시설의 경우 저촉하지 않도

록 반영하여 주시기 바랍니다.

한
국
농
어
촌
공
사

당
진
지
사

2  -  106
제2장 기본설계

다. 제2차 관계기관 협의 주요사항

◦ 협의기관 : 국토교통부 외 14개 기관

◦ 협의기간 : 2021. 08. 