파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: ㆍ노선자문 및 관계기관 협
의의견을 반영한 노선으
로 현재는 변경이 불가함.
(노선변경시 상대민원 발생)

ㆍ대호지나들목 설치위치
변경시 상대민원 발생으
로 불가함

조치유형

반 영

비고

(2공구)
(대산읍)

반 영

(1공구)
(대산읍)

반 영

(1공구)
(대산읍)

원안적용 (1공구)
(대산읍)

원안적용 (3공구)
(대호지면)

원안적용 (3공구)
(대호지면)

원안적용 (3공구)
(대호지면)

ㆍ특별한 사유가 없는 한
노선변경은 없을 것으로
판단됨

원안적용 (공통)

(대호지면)

ㆍ유동적이기는 하나 2022

반 영

년말쯤 진행될 것임

ㆍ구체적 설계를 바탕으로
소음예측을 실시후 환경
기준을 초과할 경우 방음벽
설치계획을 수립하겠음

-

(공통)
(대호지면)

(4공구)
(정미면)

2  -  130
제2장 기본설계

조치유형

반 영

비고

(공통)
(정미면)

-

(5공구)
(정미면)

원안적용 (5공구)
(정미면)

원안적용 (5공구)
(정미면)

원안적용 (4공구)
(정미면)

-

(4,5공구)
(정미면)

구 분

주 요 의 견

조 치 현 황

요구사항

의견자

조치내용

12 ㆍ보상시기는 언제인지?

13 ㆍ역천교 북측, 전원주택,
덕마리마을 방음벽 설치
요구

-

-

14 ㆍ신시2교~역천교 사이 교

-

량화 요구

15 ㆍ신시1교 교량연장 요구

-

16 ㆍ면도101호선에 진출입로

-

설치 요구

17 ㆍ자투리 농경지에 대한

-

편입 여부

ㆍ정부협의 등을 거쳐 2023
년경 진행될 것으로 예상됨

ㆍ구체적 설계를 바탕으로
소음예측을 실시후 환경
기준을 초과할 경우 방음벽
설치계획을 수립하겠음

ㆍ농경지 통과구간내 교량
으로 계획할 경우 경간구
성상 조밀한 교각구조로
경관성 측면에서 토공 대
비 큰 효과가 없으며(사각
으로 볼 때에는 콘크리트
교각 구조물만 보임), 조
밀한 교각 구성시 신축이
음장치에 의한 소음도가
크게 발생하며 교량 방호
벽측에 방음벽 설치로 실
제 보여지는 교량 높이로
인해 시각적 측면에서도
불리할 것으로 판단됨

ㆍ신시1교의 교량연장은 하
부통과조건 및 시공성, 경
제성 등을 종합적으로 고
려한 최적의 교량연장으
로 계획하였음

ㆍ고속도로 진출입로는 차
량이동 동선 및 교통량을
고려하여 국도32호선에
접속되는 것이 타당하며,
면도101호선에 진출입로
설치시 정미나들목과의
이격거리가 기준에 미달
되어 설치가 불가함

ㆍ자투리 농경지의 편입여
부는 보상단계에서 잔여
지 매입 등의 추가협의를
통한 절차를 이행하여 결
정될 사항으로 판단됨

2  -  131
대산～당진 고속도로 건설공사

구 분

주 요 의 견

조 치 현 황

요구사항

의견자

조치내용

조치유형

비고

18 ㆍ공사착공 및 보상시기 언

제인지?

19 ㆍ노선설명회때 제출한 의견

-

-

ㆍ정부협의 등을 거쳐 2023

반 영

(5공구)

년경 진행될 것으로 예상됨

(당진2동)

ㆍ설계단계시 사기소동 주

일부반영 (5공구)

반영 요구

민의견의 반영여부를 검

(당진2동)

토후 조치하겠으며, 시공

단계시 주민의견이 충분히

전달되도록 보고서에 수록

겠음

20 ㆍ보상금액 결정은 어떻게

-

ㆍ보상금액은 공사 착공단

-

하나?

계에서 보상절차에 따라

진행될 예정임

(5공구)

(정미면)

21 ㆍ공사차량 진출입로는 마

-

ㆍ공사차량 진입로는 사기

일부반영 (5공구)

을농로 대신 별도 설치

소동 마을 노인분들의 보

(정미면)

요구

행사고 위험을 방지코자

되도록 사기소동 마을 진

입로와 이격하여 계획하

되, 불가할 시에는 공사중

안전시설물 보완 및 소음,

진동영향이 최소화되도록

강구 후 주민 협의하에

진행토록 검토하겠음

22 ㆍ발파시 사전에 가옥 균열

-

ㆍ공사착공시 현장여건을

일부반영 (5공구)

여부 확인 요구

고려하여 필요시 가옥 균열

(정미면)

여부 확인을 수행하겠음

23 ㆍ침사지 설치 요구

-

ㆍ현장여건 및 주변지형 등

반 영

(5공구)

을 고려하여 필요여부 검

(정미면)

토 및 용량산정 등을 거

쳐 침사지를 반영하겠음

2  -  132
구 분

주 요 의 견

요구사항

24 ㆍ운산5리마을 단절방지를
위한 면도101호선 통과교
량인 운산4교 연장 요구

의견자

대산읍
운산5리
마을주민
75명

25 ㆍ태양광발전소 건설을 위
해 임대한 부지 통과구간
노선 변경 요구
26 ㆍ화곡1리마을 통과 반대

27 ㆍ주민불편과 대형 운송차
량 통과시 불편이 없도록
대산교차로 입체화 요구

28 ㆍ주민 불편함이 없도록 마
을진입로 확장 및 교차로
터널박스 검토 요구

대산읍
방○○

대산읍
화곡리
마을이장
대산읍
화곡리
정○○

대산읍
화곡리
최○○
외 1명

29 ㆍ주민 불편함이 없도록 마
을진입로 확장 및 교차로
터널박스 검토 요구

대산읍
화곡리
이○○

ㆍ국도38호선 교통흐름이
끊기지 않게 국도38호선
하부로 고속도로 통과 설
계

제2장 기본설계

조 치 현 황

조치내용

조치유형

비고

원안적용 (1공구)

(대산읍)

원안적용 (1공구)

(대산읍)

원안적용 별첨#1,2

(1공구)

(대산읍)

ㆍ운산5리 통과구간은 운산
4교(L=135m)설치를 통해
마을단절을 최소화 하였
으며, 교량연장 증가시 경
간 구성상 조밀한 교각구
조로 경관성 측면에서도
토공대비 큰 효과가 없으
며(사각으로 볼 때에는 콘
크리트 교각 구조물만 보
임) 신축이음장치에의한
소음도가 크게 발생하여,
교량 방호벽측에 방음벽
설치로 실제 보여지는 교량
높이로 인해 시각적 측면
에서도 불리할 것으로 판
단됨. 또한 사업비 증가로
사업추진이 곤란함.

