파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 49
◦2공구
구
분
기본조사(타당성조사) 안
제시안
노선개요
∙운산5리마을중심부통과
∙신원휄트부지(양분) 통과
∙사성지구북측통과및공장(다울) 저촉
∙운산5리마을우회통과
∙신원휄트북측(우회) 통과
∙사성지구북측통과및공장미저촉
연
장
L=5.30km
L=5.32km
최소곡선반경
R=1,300m
R=1,500m
최대종단경사
Smax=2.84%
Smax=2.47%
교
량
5개소/ 1,245m
6개소/ 985m
순성토/사토
사토27.0만㎥
순쌓기35.0만㎥
(서:순쌓기18만, 동:순쌓기17만)
추
정
사
업
비
공사비
1,335억원
1,494억원
증159억원
보상비
49억원
70억원
증
21억원
시설부대비
90억원
140억원
증
50억원
계
1,474억원
1,704억원
증230억원
장
ㆍ
단
점
기술적
측
면
∙평면선형양호
: Rmin=1,300, IP 3개소
∙종단선형보통(S≦2.84%)
∙평면선형양호
: Rmin=1,500, IP 4개소
∙종단선형양호(S≦2.47%)
환경적
측
면
∙환경훼손보통
- 깎기Hmax 49m(H=30m초과,L=100m)
- 깎기량과다(86만m3)
- 쌓기량보통(59만m3)
∙환경훼손최소
- 깎기Hmax 44m(H=30m초과, L=50m)
- 깎기량보통(63만m3)
- 쌓기량과다(98만m3)
민원적
측
면
∙운산리마을중심부통과, 신원휄트
부지통과(내부연결도로단절)
∙농지편입최소(6.0만m2)
∙운산리마을외곽통과,
신원휄트우회(북측) 통과
∙농지편입보통(8.6만m2)
경제적
측
면
∙경제성과소책정(부적정)
- 대호지교연장(800m) 부적정
- 연약지반처리비누락등
∙경제성우수
- 대호지교연장(650m) 최소
- 토공공사비증가
검토의견
∙타당성조사안은시점부지장물(운산5리마을및골프장) 관통하며, 신원휄트
양분통과로민원발생, 대호지만통과교량(대호지교) 종단계획이불합리로
기존도로(신원휄트연결도로포함) 및용수로교단절로노선변경이불가피
∙따라서, 주거지역및신원휄트우회통과로사회적(민원) 측면에서유리하
며, 대호지교연장최적화로경제적측면에서도우수한제시안이타당함