파일 제목: 05.제5장. 건설사업비.pdf
 내용: 대산∼당진고속도로건설공사
5- 14내역 공사비비율(%)비고
일반관리비5,909,092,944 3.08%
이 윤 9,085,656,492 4.74%
건 설 공 사 손 해 보 험 료 27,617,248 0.01%
간 접 피 해 보 상 비 109,976,000 0.06%
기 술 사 용 료 100,884,460 0.05%
한 전 외 선 공 사 비 -
-
콘크리트생산시설전기인입비 -
-
터 널 전 기 인 입 시 설 비 -
-
철거후부산물처리비 -3,642,500 0.00%
추가P.S적용항목 1,048,907,349 0.55%
Restrike확인및분석 149,353,477 0.08%
T.A.B공사비 - -　
프 로 그 램 입 력 비 - -　
모 바 일 전 자 상 황 판 4,430,917 0.00%
시 공 상 세 도 작 성 비 488,906,944 0.26%
비 탈 면조 정 공 사 비 705,906,677 0.37%
시험말뚝시공및성능시험
--　
설계도서인쇄,출력및준공도서 194,474,710 0.10%
공사비계 149,383,330,000 77.99%
부가가치세14,938,333,000 7.80%
도급액164,321,663,000 85.79%
지급자재비27,228,452,000 14.21%
총공사비 191,550,115,000 100.00%
가.직접노무비
공종별직접노무비를산출하여비율을적용하였으며구성비율은다음과같다.
직접노무비구성비
공종공사비 직접노무비
공사비
(백만원)비율
(%)노무비
(백만원)공종별비율
(%)전체비율
(%)
토공사28,603 27.8%12,231 30.6%
배수및옹벽공사11,820 11.5% 6,89317.2%
교량공사41,303 40.1%15,088 37.7%
포장공사6,270 6.1%3,217 8.0%
부대공사14,900 14.5% 2,586 6.5%
직접공사비102,896 100.0% 40,015 100%