파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2) 제2공구
구 분 내 용
기본조사 ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토
(타당성조사) - 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한
분석 현장여건 변화에 대한 대책 검토
비 교 ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토
노선검토
- 본선 대절취 발생 최소화
(1차 ‘19.11.26)
- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한
(2차 ‘19.12.18)
선형 및 종단 검토
(3차 ‘20.01.15)
<노선보고회> - 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토
비 교
ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및
노선검토
종단검토
기
(4차 ‘20.02.25) - 대산읍 운산리, 대호지면 사성리 신원휄트 등 예상민원
본
(5차 ‘20.03.18) 을 고려한 선형 및 종단 검토
설
(6차 ‘20.04.23)
- 대호지만, 시도14호, 11호선, 지방동647호선 등 다양한
계
(7차 ‘20.05.07)
횡단조건을 고려한 교량계획
(8차 ‘20.07.31)
ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영
ㆍ본선 세부 검토
최적노선
(‘20.09.28) - 전략환경영향평가 협의내용을 반영한 노선 선정
<노선 및 출입시설 - 신원휄트 양분에 따른 민원을 고려한 우회 통과노선 선정
방침>
- 복잡한 하부구조(대호지만, 지방도, 시도 등) 통과를 위한
최적 교량 형식 및 경간장계획
2 - 32