파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 3 B/C 1.287 국토교통부
기본 및 실시설계 착수 2019. 9 과업기간 20개월 한국도로공사
노선보고(1차) 2019. 10 대산∼당진(1∼5공구) 노선보고 한국도로공사
2020. 3 ～ 노선 및 출입시설 내부실처
노선보고(2차) 한국도로공사
2020. 5 의견수렴
2020. 4 ～
관계기관 협의(1차) 국토부 외 26개 기관
2020. 5
노선 자문 2020. 6 노선 및 출입시설 현장자문 한국도로공사
2020. 7 ～
노선 VE 노선 및 출입시설 VE 시행 한국도로공사
2020. 8
교량 VE 2020. 9 교량 경간장 VE 시행 한국도로공사
노선 방침 2020. 9 노선선정 및 출입시설 방침 한국도로공사
2020. 10 ～
특정공법 심의 교량 특정공법 소위원회 및 심의
2020. 11
2 - 30