파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 공사용가도및진입로설치현황
◦본과업구간내설치된공사용가도및진입로위치현황은다음과같다.
공구
위
치
사용목적
제
원
검토내용
비고
1
1
대산1터널
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=138m
ㆍ기존농로및부체도로를이용한진입도로계획
ㆍ부지편입최소화및주변지형과조화되는
진입도로계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#1-1
2
대산1터널
종점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=95m
ㆍ기존농로를이용한진입도로계획
ㆍ부지편입최소화및주변지형과조화되는
진입도로계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#1-2
3
대산2터널
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=93m
ㆍ면도101호선을이용한진입도로계획
ㆍ산지능선부를이용한진입도로계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#1-3
2
1
사성1교
종점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=47.9m
ㆍ시도11호선이용및깎기·쌓기량최소화로
경제성양호
ㆍ토공진입계획
진입도로
2
두산1교
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=83m
ㆍ산림훼손최소화및안전을고려한진입도로계획
ㆍ교대및토공진입계획
진입도로
#3-1
3
대호지
나들목
공사용
가도
B=4.0m,
L=360m
ㆍ대호지나들목가도계획으로나들목접속도로확보
ㆍ대호지나들목회전교차로시공을위한가도계획
가도
#3-1
4
두산1교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=121m
ㆍ두산1교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산1교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-2
5
두산2교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=110m
ㆍ두산2교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산2교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-3
3
1
천의1터널
종점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=173m
ㆍ천의1교상부크레인가설을위한가도계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#4-1
2
천의2터널
시점부
B=4.0m,
L=191m
ㆍ기존도로활용되는진입도로계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#4-2
3
두산4교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=69m
ㆍ두산4교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산4교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-5
4
염솔천교
종점부
B=4.0m,
L=94m
ㆍ염솔천교상ㆍ하부가도계획으로진입도로
확보
ㆍ염솔천교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-6
5
천의1교
시점부
B=4.0m,
L=134m
ㆍ천의1교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ천의1교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-7
4
1
STA.24+000
토공부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=244m
ㆍ기존도로활용되는진입도로계획
ㆍ토공진입계획
진입도로
#5-1
2
당진JCT5교
종점부
B=6.0m,
L=190m
ㆍ당진JCT5교등크레인가설을위한가도계획
ㆍ당진JCT5교및토공진입계획
진입도로
#5-2
3
당진JCT교
하부
B=4.0m,
L=245m
ㆍ당진JCT내도로부지를활용한진입도로계획
ㆍ당진JCT교(확장) 및토공에활용되는진입계획
진입도로
#5-3
4
당진JCT10교
우측
B=4.0m,
L=215m
ㆍ당진JCT내도로부지를활용한진입도로계획
ㆍ당진JCT10교및토공에활용되는진입계획
진입도로
#5-4