파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산～당진 고속도로 건설공사
2 - 102
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
당
진
시
농
업
정
책
과
농
업
기
술
센
터
◦대산~당진 고속도로 기본 및 실
시설계와 관련하여 노선통과 지
역내 우리센터에서 2016년 시행
한 시설채소 고온기 재배환경개
선 시범사업 시설을 이전 할 토
지를 확보하지 못하여 시범사업
을 지속할 수 없음
구분 위치 규모
시설
하우스
정미면
신시리
188-2
330㎡
◦시범사업 지속불가에 따라, 노선
계획시 도로구역내 포함하여 보
상토록 당진시 농업정책과와 협
의토록 하겠음
K
T
충
남
/
충
북
광
역
본
부
◦노선통과 예정지여중 KT시설물
검토결과 일부구간 저촉 개소가
있사오니 고속도로 기본 및 실시
설계시 KT당진지점 담당자와 협
의후 시행하시기 바랍니다.
◦공사전 KT전신주(한전주)활용한
지중관로 및 지하관로 저촉여부
를 지역 담당자와 협의하겠음
L
G
유
플
러
스
대
전
인
프
라
팀
◦대산교차로 접속지점에 당사 지
중관로 매설되어 있으며, 전체
공사 구간내 배전전주(한전) 및
통신주 이용하여 당사 케이블 시
설 사용중에 있음
◦현장 공사전 당사 시설물 저촉
개소에 대해서 당사와 케이블 및
지중시설물 이설 관련 협의 후공
사 진행 요망
◦공사전 LG유플러스전신주(한전
주)활용한 지중관로 및 지하관로
저촉여부를 지역 담당자와 협의
하겠음
S
K
텔
레
콤
중
부
인
프
라
본
부
◦사업 부지내 가공 시설물이 존재
하여 저촉이 예상되며, 계획 변
경시 당사 시설이 추가로 저촉될
수 있으니, 작업 시 사전 연락
후 진행하시길 바랍니다.
