파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 3
B/C 1.287
국토교통부
기본및실시설계착수
2019. 9
과업기간20개월
한국도로공사
노선보고(1차)
2019. 10
대산∼당진(1∼5공구) 노선보고한국도로공사
노선보고(2차)
2020. 3 ～
2020. 5
노선및출입시설내부실처
의견수렴
한국도로공사
관계기관협의(1차)
2020. 4 ～
2020. 5
국토부외26개기관
노선자문
2020. 6
노선및출입시설현장자문
한국도로공사
노선VE
2020. 7 ～
2020. 8
노선및출입시설VE 시행
한국도로공사
교량VE
2020. 9
교량경간장VE 시행
한국도로공사
노선방침
2020. 9
노선선정및출입시설방침
한국도로공사
특정공법심의
2020. 10 ～
2020. 11
교량특정공법소위원회및심의