파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 453)제3공구
구분추진현황 내용
기본조사
(타당성조사)
노선검토2019년11월
∼2020년02월ㆍ기본조사(타당성조사)문제점검토
-두산리고급주택저촉,전원주택단지근접및천의리
가옥저촉통과로집단민원발생예상
-농경지통과구간고성토계획으로조망권확보및성
토구간교량화요구
-천의리통과구간나들목추가설치요구민원(전략환경
영향평가주민공청회및관계기관(당진시)협의의견)
-사성지구폐공장,두산리부지조성구간등저촉
기본설계
노선검토2020년02월
∼2020년04월ㆍ공구별세부검토사항점검
-평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로대호지호구간교량계획최적화
-염솔천교장대교량)최적경간장및교량계획
-염솔천(지방하천),삼구실천(소하천)저촉최소화
-이용교통량및교통안전성을고려한경제적인대호지
나들목형식결정(트럼펫+평면→다이아몬드+회전)
관계기관
협의(1차)2020년04월
∼2020년05월ㆍ원활한사업추진및노선안에대한지자체및해당기관의의
견청취및검토를통하여문제점을보완반영함
(국토교통부외28개기관)
노선자문
(노선및
출입시설)2020년06월
∼2020년07월ㆍ제시된비교노선안에대해최적노선을확정하기위하여전
문가로구성된기술자문을실시하였으며,현장답사후자문
단의견을면밀히검토하여문제점을보완반영함
【자문위원:8명】
제1～5공구:노희찬,김동영,김성호,황연하,김진선,황인태,
김동천,이수삼
종평면VE2020년07월
∼2020년08월ㆍ비교안별설계기준및합리적시설물계획으로건설사업비절
감및시설물가치향상을위하여다각적인기술검토를통하여최
적노선선정[설계VE팀원(8인)+외부전문가(3인)]
【VE팀구성:11명】
기술심사처:윤한수,서동현,이인범,배성귀,김대영,강현묵,
김석만,하헌성
외부전문가:김유백,오정근,박신원
최적
노선선정2020년09월ㆍ노선선정을위한노선검토,설계자문,설계VE검토,관계기관협
의,전략환경영향평가,민원검토를통하여최적노선선정