파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 37
구분
문
제
점
대
책
2공구
□본선
Ÿ (시점부) 운산5리마을및그린골프
장저촉으로
민원우려
Ÿ 주거지역단절해소및지장물저촉
최소화
Ÿ (중간부) 신원휄트내부연결도로단
절및양분통과로민원발생
- 용수로(교) 및농로단절
Ÿ 신원휄트북측(우회) 통과노선검토
- 용수로(교) 및농로단절해소로민원
관원해소
- 대호지교계획시하폭(제방도로포함)
이짧은구간
통과: 교량연장감소
(800→650m)로경제성향상
Ÿ (종점부) 사성지구북측통과, 지장물
(다울공장) 저촉
Ÿ 지장물미저촉통과노선검토
Ÿ 토공불균형(사토발생) 및운반거리
누락
구 분
흙깍기
흙쌓기
사토
토공
86만㎥
59만㎥
27만㎥
- 대호지만경계로순성토(서측) 및사토
(동측)발생시운반거리(35km) 미반영
Ÿ 인접공구와연계한토공균형방안
모색
- 대호지만서측과동측으로분리하여
토공균형방안모색
- 서측구간은1공구사토량을활용하
고, 동측구간역시3공구사토량을
활용하여토공균형모색