파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 61◦대산나들목(1공구)
구분타당성조사안 제시안
형식Semi-다이아몬드 4지-다이아몬드+하이패스(통합)
개념도
개요∙Semi-다이아몬드형
∙면도101호선접속부평면교차(2개소)∙4지-다이아몬드형
∙면도101호선접속부평면교차(1개소)
최소곡선반경(m) R=300m R=100m
최대종단경사(%) S=7.0% S=6.99%(R-D)
교량(개소/m)2개소/60m -
순성토/사토 순쌓기7.4만㎥ 사토5.1만㎥
추
정
사
업
비공사비 58.3억원 66.1억원(증7.8억원)
보상비 6.0억원 15.2억원(증9.2억원)
사업비 64.3억원 81.3억원(증17.0억원)
장ㆍ 단점∙서산시사전관계기관협의
→대산나들목설치요구
∙전략환경영향평가주민설명회
→대산나들목설치요구
→민원해소
∙면도101호선평면교차
∙스마트톨링나들목
∙대산전원골프장(Par3)저촉
∙타당성조사총사업비심의결과나
들목사업비미반영(예타미반영)∙관계기관(충청남도,서산시)협의(1차)
→대산나들목4지설치요구
∙관계기관(충청남도,서산시)협의의견및
민원내용반영
→대산나들목(4지)설치요구
→고속도로이용편의성고려
∙면도101호선평면교차(1개소)
∙하이패스나들목
∙대산전원골프장(Par3)미저촉
∙대산나들목사업비(공사비,보상비)반영
검토의견∙타당성조사안은Semi-다이아몬드형으로대산방향연결미설치로대산읍주민고
속도로이용시우회거리증가(L=11.1km)에따른민,관원발생및지장물저촉(가옥3
동,대산전원골프장)등으로민원측면에불리함.
∙국도29호선교통정체(출･
퇴근시간)해소및민･
관원요구사항(대산나들목4지설
치요구)반영,대산공단접근성향상을고려하여제시안으로추진하는것이타
당할것으로판단됨.
