파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 실시설계

(2019. 9∼2021. 10)

• 한국도로공사 시행

⋅전단계

⋅관련계획

⋅노선대안

ㆍ관계기관

ㆍ노선설계VE

⋅민원요구

노선검토

조사

검토

협의

ㆍ노선자문

사항검토

ㆍ노선설명회

노선검토

ㆍ노선자체VE

최적 노선 선정

2  -  42
제2장  기본설계

마. 노선선정을 위한 세부과정

- 노선선정을 위한 노선의 역할, 사회적 영향, 민원 및 사업규모, 환경적 측면 등을

고려하여 다음과 같은 추진과정을 통하여 최적의 선형을 결정하였다.

1) 제1공구

구 분

추 진 현 황

내

용

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

∼ 2020년 02월

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

- 취락지(운산리) 양분･근접 통과하고 있어 집단민원 발

생 예상

- 토공(순쌓기) 확보방안 강구
- 민‧관원을 고려한 나들목(대산) 계획 필요
- 운산리 통과구간 망일산측 평면선형 이동 요구(전략환

경영향평가 협의의견)

- 사성지구 폐공장, 두산리 부지조성 구간등 저촉

ㆍ공구별 세부 검토사항 점검

- 평면 및 종단선형 조정으로 절토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 소규모 취락지 이격 통과 방안 검토
- 고성토 교대 배제 및 구조물 연장 최적화
- 평면 및