파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 흙쌓기 순쌓기 과재쌓기

토공 73.5만㎥ 109.8㎥ 23.7만㎥ - 만㎥

- 인근지역 토취장(L=20km이내)
개발허가가 없고 공사현장의 사토량 미미

Ÿ 천의2리 마을 북측 산지부 통과
노선계획 및 농경지 통과구간
종단조정으로 순쌓기량 최소화 계획 필요
Ÿ 인접공구 순성토량을 고려하는 노선 및
토공계획으로 전체노선의 토공균형 확보
필요

3공구

Ÿ 천의리 통과구간 나들목 추가설치요구
민원 (전략환경영향평가 주민공청회 및
관계기관 (당진시)협의의견)

Ÿ 천의리 나들목 교통수요 예측, 경제성
검토 및 기술적 검토를 통해 나들목 설치
타당성 검토 필요 (지자체 공사비 분담
하이패스전용 고려)
Ÿ 졸음쉼터와 연계하는 하이패스 전용
나들목 계획 검토 필요

Ÿ 사성지구 폐공장, 두산리 부지조성
구간등 저촉

Ÿ 정확한 이해관계 파악 및 개발계획
확인 필요

□ 대호지나들목

Ÿ 본선 STA. 12+640, 지방도 647호선 접속
Ÿ 타당성조사(19) : 트럼펫형+현장수납차로
Ÿ 총사업비 조정 : 다이아몬드형+스마트톨링

Ÿ 본선 STA. 12+640, 지방도 647호선 접속
Ÿ 트럼펫형 + 현장수납차로
Ÿ 교통안전성 및 영업시설 운영의 효율성을

고려하여 트럼펫 형식 + 현장수납
설계기준 반영

2  -  38
제2장  기본설계

구 분

문

제

점

대

책

□ 본