파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 서동현, 이인범, 배성귀, 김대영, 강현묵, 김석만,

하헌성

외부전문가 : 김유백, 오정근, 박신원

최적

노선선정

2020년 09월

ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관

협의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정

2  -  46
제2장  기본설계

5) 제5공구

구 분

추 진 현 황

내

용

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

∼ 2020년 02월

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

- 덕마리 마을 조촉 및 제일오피스텔 A동 저촉 민원 발생
- 154kV 철탑 및 송전선로 통과시 계획고 높이차 15m

이상 확보 필요

- 복잡한 하부구조(지방하천, 시도) 통과에 따른 장경간

모평교 교량계획 필요

- 사기소동 마을 편입 미고려에 따른 강성민원 발생
- 서해안고속도로 하부 통과시 기존 당진JCT1교 저촉

ㆍ공구별 세부 검토사항 점검

- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 덕마리,모평리 이격통과
- 154kV 철탐 및 송전선로 통과방안 검토
- 모평교(장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
- 역천(지방하천), 중말천, 어시미천(소하천) 저촉 최소화
- 기존 당진분기점내 기존교량 3개소를