파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 47
5) 제5공구
구분
추진현황
내
용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년11월
∼2020년02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점검토
- 덕마리마을조촉및제일오피스텔A동저촉민원발생
- 154kV 철탑및송전선로통과시계획고높이차15m
이상확보필요
- 복잡한하부구조(지방하천, 시도) 통과에따른장경간
모평교교량계획필요
- 사기소동마을편입미고려에따른강성민원발생
- 서해안고속도로하부통과시기존당진JCT1교저촉
기본설계
노선검토
2020년02월
∼2020년04월
ㆍ공구별세부검토사항점검
- 평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
- 평면선형조정으로덕마리,모평리이격통과
- 154kV 철탐및송전선로통과방안검토
- 모평교(장대교량) 최적경간장및교량계획
- 역천(지방하천), 중말천, 어시미천(소하천) 저촉최소화
- 기존당진분기점내기존교량3개소를활용한최적당진
분기점접속계획
관계기관
협의(1차)
2020년04월
∼2020년05월
ㆍ원활한사업추진및노선안에대한지자체및해당기관의
의견청취및검토를통하여문제점을보완반영함
(국토교통부외28