파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 30
2.4.2 최적 노선선정 현황
구 분 추진 현황 추진 결과 타당성 비 고
(최초)예비타당성조사 2005. 8 B/C 0.58 AHP 0.353 없음 기획재정부
예비타당성조사(1차) 2009. 4 B/C 0.64 AHP 0.488 없음 기획재정부
제2차 도로정비기본계획 2011. 6
33개사업 중
투자우선순위 25위 국토교통부
예비타당성조사(2차) 2016. 2 B/C 1.00 AHP 0.536 있음 기획재정부
타당성조사 2019. 3 B/C 1.287 국토교통부
기본 및 실시설계 착수 2019. 9 과업기간 20개월 한국도로공사
노선보고(1차) 2019. 10 대산∼당진(1∼5공구) 노선보고 한국도로공사
노선보고(2차) 2020. 3 ～
5 노선 및 출입시설 내부실처의견수렴 한국도로공사
관계기관 협의(1차) 2020. 4 ～
5 국토부 외 26개 기관
노선 자문 2020. 6 노선 및 출입시설 현장자문 한국도로공사
노선 VE
2020. 7 ～
8 노선 및 출입시설 VE 시행 한국도로공사
교량 VE 2020. 9 교량 경간장 VE 시행 한국도로공사
노선 방침 2020. 9 노선선정 및 출입시설 방침 한국도로공사
특정공법 심의 2020. 10 ～
11 교량 특정공법 소위원회 및 심의