파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 43마.노선선정을위한세부과정
-노선선정을위한노선의역할,사회적영향,민원및사업규모,환경적측면등을
고려하여다음과같은추진과정을통하여최적의선형을결정하였다.
1)제1공구
구분추진현황 내용
기본조사
(타당성조사)
노선검토2019년11월
∼2020년02월ㆍ기본조사(타당성조사)문제점검토
-취락지(운산리)양분･
근접통과하고있어집단민원발
생예상
-토공(순쌓기)확보방안강구
-민‧
관원을고려한나들목(대산)계획필요
-운산리통과구간망일산측평면선형이동요구(전략환
경영향평가협의의견)
-사성지구폐공장,두산리부지조성구간등저촉
기본설계
노선검토2020년02월
∼2020년04월ㆍ공구별세부검토사항점검
-평면및종단선형조정으로절토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로소규모취락지이격통과방안검토
-고성토교대배제및구조물연장최적화
-평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로운산(1∼4)리통과구간최대이격
-이용교통량및교통안전성,관원및민원을고려한경제적인
대산나들목형식결정(2지다이아몬드→4지다이아몬드)
관계기관
협의(1차)2020년04월