파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 공장을

저촉하여 민원 측면에 불리하며 사업비 과다,
타당성조사 총사업비 심의결과 다이아몬드+스마트 톨링(예타안)으로 변경되어 총사

검 토 의 견

업비 100억원 감액

∙ 제시안은 교차로 서비스수준 분석(LOS B)을 통한 형식변경(다이아몬드+현장수납)으
로 경제성 확보 및 현 설계기준을 충족하며, 마을이격, 대형공장 저촉 배제로 민원측면
에서 유리함

추 천 안

⊙

2  -  62
제2장  기본설계

◦ 정미나들목(4공구)

구

형

분

식

기본조사(타당성조사)안
트럼펫+다이아몬드

제 시 안
트럼펫+다이아몬드(기존 신시교차로)

개 념 도

개 요

∙ 국도32호선 북측 접속

∙국도32호선 남측 기존신시교차로 접속

V=50km/h
V=40km/h

최소
곡선
반경
최대종단경사

교 량
순성토/사토

추
정
사업
비

공 사 비

보 상 비

사 업 비

R=80m
R=61m
S=9.0%

7개소/1,325m

순성 5.3만m³

486억원

41억원

527억원

R=90m

R=55m

S=5.57%(R-E)

3개소/74m

순성 0.2만m³

216억원

39억원

255억원

(감270억원)

(감 2억원)

(감272억원)

∙ 신시리마을 저촉을 최소화하기 위해

∙ 신시리마을 저촉을 최소화하기 위해

국도32호선 좌측으로 위치 이동

본선 남측으로 위치 이동

장 ㆍ  단점

검토의견

추    천    안

∙ 신시리마을 통과구간 농경지 편입면적 불리
→ 토지활용측면