파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 비교
하여 반영토록 하겠음

◦현재 한국석유공사 서산지사와

-

해당없음

◦1공구∼4공구 : 송유관 매설구간

◦STA. 21+500∼22+000 구간내 횡

없음

◦5공구 : 송유관 매설 구간과 저

단 및 저촉구간에 대해서 측량시
송유관공사 직원 입회하에 정밀

촉 사항 있음
-저촉구간 : 21.5km∼22.0km
-저촉되는 구간에 대해서는 현장
계획 노선과 송유관 정밀 탐측을

탐측 수행 및 상세도면을 제출하
고 저촉시 안전조치 방안에 대해
대한송유관공사 충청지사와 사전
협의토록 하겠음

실시하여 정확한 위치 확인이 필
요함

2  -  96

한
국
전
력
공
사

충
남
지
역
본
부

석
유
비
축
처

충
청
지
사

한
국
석
유
공
사

대
한
송
유
관
공
사
관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

제2장 기본설계

한
국
수
자
원
공
사

서
산
권
지
사

보
령
권
지
사

한
국
가
스
공
사

전
북
지
역
본
부

◦1공구(서산시 대산읍 영탑리~대

◦본 과업으로 인한 상수시설 및

산읍 화곡리)에 서산시 지방관로
(배수관 PE D160 및 급수관로)가

소규모 수도시설의 저촉으로 인
한 이설은 도로구역 내는 도로점

매설되어 있어 저촉구간에 대한

용 허가 조건에 의거 서산시에서

세부 시공계획 등은 별도로 서산
시와 협의하여 주시고, 기본 및

시행하여야 하고, 도로구역 외는
본 과업 시행자가 시행하여야 하

실시설계에 필요한 서산시