파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 46
4) 제4공구
구 분 추 진 현 황 내 용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년 11월
∼ 2020년 02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 시점부 천의리 천의1지구(예정) 계획 반영 누락으로 천의1
터널 통과구간 연장 증가
- 신당진-현대제철 T/L 송전선로 NO.9 철탑(345kV) 사면저촉에
따른 보상비 증가
- 상주황씨 집단묘지(23기) 전체 편입에 따른 민원 예상
- 신시리 나들목 설치로 마을 양분 및 교량구조물 과다 발생
- 국도32호선 신시1교 하부통과 교대구조물 저촉
기본설계
노선검토
2020년 02월
∼ 2020년 04월
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 천의1, 2터널 통합
- 평면선형 조정으로 천의3교 교량계획 최적화
- 송전선로 철탑저촉구간 터널 통과
- 신시리마을 생활환경 피해를 최소화한 정미나들목 접속위치
변경(국도32호선 북측 → 남측)
- 국도32호선 신시1교 하부통과 교대구조물 저촉 배제
관계기관
협의(1차)
2020년 04월
∼ 2020년 05월
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의 의견
청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
(국토교통부 외 28 개 기관)
노선자문
(노선 및
출입시설)
2020년 06월
∼ 2020년 07월
ㆍ제시된 비교