파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 36가.타당성조사노선검토
◦타당성조사노선의문제점및대책
구분문제점 대책
1공구□본선
Ÿ 본선영업소에서반곡교차로까지연계구간
(L=1.4km)은하이패스통과속도(V=30km/h)
와평면교차로접근안전성확보필요
Ÿ 반곡교차로계획에따라화곡1(107가구),
화곡2리(248가구)마을간연결로단절Ÿ 본선영업소에서반곡교차로까지연계구간
평면교차로접근안정성을고려한교차로
계획필요
Ÿ 고속도로접근성및마을간연결로확보
를위한교차로계획필요
Ÿ 타당성조사노선은운산1~4리마을을양
분･
근접통과하고있어대규모집단민원
발생잠재Ÿ 전략환경영향평가협의의견(망일산측선형
이동)및집단마을및정온시설은최대한
이격통과하는노선검토필요
Ÿ 순성토확보방안미수립
구분흙깍기 흙쌓기 순쌓기 연약지반
토공76.7만㎥133.5만㎥40.4만㎥14.4만㎡
-과업대부분농경지통과및연약지반처리
수량으로순쌓기과다발생(순쌓기40.4만㎥)
-인근지역토취장(L=20km이내)개발허가가
없고인근공사현장의사토량미미
-선형검토시절･
성균형이필요Ÿ