파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.26)

(2차 ‘19.12.18)

(3차 ‘20.01.15)

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 본선 대절취 발생 최소화

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

<노선보고회>

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토

비 교

노선검토

(4차 ‘20.02.25)

(5차 ‘20.03.18)

(6차 ‘20.04.23)

(7차 ‘20.05.07)

(8차 ‘20.07.31)

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 대산읍 운산리, 대호지면 사성리 신원휄트 등 예상민원

을 고려한 선형 및 종단 검토

- 대호지만, 시도14호, 11호선, 지방동647호선 등 다양한

횡단조건을 고려한 교량계획

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

최적노선

(‘20.09.28)

ㆍ본선 세부 검토

- 전략환경영향평가 협의내용을 반영한 노선 선정

<노선 및 출입시설

- 신원휄트 양분에 따른 민원을 고려한 우회 통과노선 선정

방침>

- 복잡한 하부구조(대호지만, 지방도, 시도 등) 통과를 위한

최적 교량 형식 및 경간장계획

2  -  32
3) 제3공구

구 분

내

용

제2장  기본설계

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책