파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 442)제2공구
구분추진현황 내용
기본조사
(타당성조사)
노선검토2019년11월
∼2020년02월ㆍ기본조사(타당성조사)문제점검토
-신원휄트내부연결도로단절및양분통과로민원발생
-종점부사성지구북측통과로지장물(다울공장)저촉
-대호지만통과에따른장대교량계획필요
기본설계
노선검토2020년02월
∼2020년04월ㆍ공구별세부검토사항점검
-평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로신원휄트북측이격통과
-대호지교(장대교량)최적경간장및교량계획
-종점부지장물(다울공장)저촉최소화를고련한노선선정
관계기관
협의(1차)2020년04월
∼2020년05월ㆍ원활한사업추진및노선안에대한지자체및해당기관의
의견청취및검토를통하여문제점을보완반영함
(국토교통부외28개기관)
노선자문
(노선및
출입시설)2020년06월
∼2020년07월ㆍ제시된비교노선안에대해최적노선을확정하기위하여
전문가로구성된기술자문을실시하였으며,현장답사후
자문단의견을면밀히검토하여문제점을보완반영함
【자문위원:80명】
제1∼5공구:노희찬,김동영,김성호,황연하,김진선,황인태,
김동천,이수삼
종평면VE2020년07월