파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 37
구 분 문 제 점 대 책
2공구
□ 본 선
Ÿ (시점부) 운산5리 마을 및 그린골프
장 저촉으로 민원 우려
Ÿ 주거지역 단절해소 및 지장물 저촉
최소화
Ÿ (중간부) 신원휄트 내부연결도로 단
절 및 양분 통과로 민원 발생
- 용수로(교) 및 농로 단절
Ÿ 신원휄트 북측(우회) 통과 노선 검토
- 용수로(교) 및 농로 단절 해소로 민원
관원 해소
- 대호지교 계획시 하폭(제방도로포함)
이 짧은 구간 통과 : 교량연장 감소
(800→650m)로 경제성 향상
Ÿ (종점부) 사성지구 북측통과, 지장물
(다울공장) 저촉
Ÿ 지장물 미저촉 통과 노선 검토
Ÿ 토공 불균형(사토발생) 및 운반 거리
누락
구 분 흙깍기 흙쌓기 사토
토공 86만㎥ 59만㎥ 27만㎥
- 대호지만 경계로 순성토(서측) 및 사토
(동측)발생시 운반거리(35km) 미반영
Ÿ 인접공구와 연계한 토공 균형 방안
모색
- 대호지만 서측과 동측으로 분리하여
토공균형방안 모색
- 서측구간은 1공구 사토량을 활용하
고, 동측구간 역시 3공구 사토량을
활용하여 토공균형 모색