파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 오정근, 박신원

최적

노선선정

2020년 09월

ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관

협의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정

2  -  44
제2장  기본설계

3) 제3공구

구 분

추 진 현 황

내

용

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

∼ 2020년 02월

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

- 두산리 고급주택 저촉, 전원주택단지 근접 및 천의리

가옥 저촉 통과로 집단민원 발생 예상

- 농경지 통과구간 고성토 계획으로 조망권 확보 및 성

토구간 교량화 요구

- 천의리 통과구간 나들목 추가설치요구 민원 (전략환경
영향평가 주민공청회 및 관계기관 (당진시)협의의견)

- 사성지구 폐공장, 두산리 부지조성 구간등 저촉

ㆍ공구별 세부 검토사항 점검

- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 대호지호 구간 교량계획 최적화
- 염솔천교장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
- 염솔천(지방하천), 삼구실천(소하천) 저촉 최소화
- 이용 교통량 및 교통안전성을 고려한 경제적인 대호지
나들목 형식 결정 (트럼펫+평면 → 다이아몬드+회전)

관계기관

2020년 04월

협의(1차)

∼ 2020년