파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 검토 자료로 활용하겠음

◦기타의견
가. 터널출구 부분을 약 5-7m 연
장 요망
나. 도로 계획고를 더 낮출수는

없는지 검토 요망

◦현황측량결과를 반영하여 종단계
획 및 터널 입ㆍ출구부 연장검토
를 수행하겠음

2  -  103
대산～당진 고속도로 건설공사

나. 제1-2차 관계기관 협의 주요사항

◦ 협의기관 : 당진시, 한국전력공사 2개 기관

◦ 협의기간 : 2020. 06. ∼ 07.

◦ 협의내용 : 대산∼당진 고속도로 기본 및 실시설계시 광역상수도 및 철탑간섭 관련 협의

◦ 관계기관별 주요협의 의견 및 조치계획 요약

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

◦시도2호선 횡단구간(천의3교)내

◦당진시 도로과 협의 후 진행한

광역상수도 간섭에 따른 시도2호
선 이설계획의 적정성 협의

수자원공사 협의 의견을 준용하
여 시도2호선의 이설을 배제하고

- 현지여건이 음지 지역이며, 평면

천의3교 경간장을 확대하였음

선형이 기존도로보다 불량해 지
므로 결빙방지시설 및 안전시설

추가설치 요청

◦삼구실천(소하천) 통과구간 본선

◦현재 소하천 이설계획으로 세부

도로 횡단에 따른 소하천 이설계
획관련 적정성 협의

-이설계획이 적정한 것으로 판단
되며 특별한 의견 없음

설계를 진행하겠음

도
로
과

당
진
시

◦어시미천(소하천) 통과구간내 이
설시 고압송유관과 연계한