파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 및 종단 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토

비 교

노선검토

(4차 ‘20.02.25)

(5차 ‘20.03.18)

(6차 ‘20.04.23)

(7차 ‘20.05.07)

(8차 ‘20.07.31)

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 신시리, 덕마리, 모평리 등 예상민원을 고려한 선형 및

종단 검토

- 역천, 시도2호선 등 다양한 횡단조건을 고려한 교량계획

- 당진분기점 최적 형식 검토 및 연결로간 이격거리 확보

- 당진분기점 계획시 사기소동 마을 편입 방안 검토

- 소분리대 설치 및 서해안확장교 고어노즈 등 상세 검토

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

ㆍ본선 및 당진분기점 세부 검토

최적노선

(‘20.09.28)

<노선 및 출입시설

방침>

- 전략환경영향평가 협의내용을 반영한 노선 선정

- 상대민원을 고려한 모평리, 덕마리 통과노선 선정

- 복잡한 하부구조(지방하천, 시도 등) 통과를 위한

최적 교량 형식 및 경간장계획

- 주방향 교통량을 고려한 변형클로버 당진분기점 형식 선정

2  -  35
대산∼당진  고속도로  건설공사

가. 타당성조사 노선 검토

◦ 타당성조사 노선의 문제점 및 대책

구 분

문

제

점

대

책

□ 본 선

Ÿ 본선영업소에서 반곡교차로까지