파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
구 분 문 제 점 대 책
□ 본 선
Ÿ (시점부)덕마리마을 저촉 및 Ÿ 덕마리마을 이격통과 및
제일오피스텔 A동 편입 제일오피스텔 B동 편입
-덕마리마을저촉에따른이격통과민원발생 -덕마을마을 저촉을 배제한 선형 계획
-제일오피스텔 2개동 중 A동 저촉에 -제일오피스텔 B동 저촉으로 민원 해소
따른 민원 발생(B동 저촉 요구)
Ÿ (시점부) 154kV 철탑 및 송전선로 Ÿ 한전 제공도면 및 송전선로와 지반고
통과 검토 높이 산정 후 철탑 협의 진행
- 도로계획고 및 송전선로 높이차 15m - 이설 필요시 미관 및 경제성을 고려한
이상 확보 필요 철탑형식 검토
Ÿ (중간부)모평교 형식 및 장경간 처리 Ÿ 모평교 형식 및 장경간 처리방안 제시
방안 필요 -선형조정으로 모평교 종점부 절취부
-모평교 시점부 연약지반 및 종점부 급경사를 배제한 교대 계획
절취부 급경사 교대 위치 -역천, 역천지류, 시도2호선 상부 통과
-지방하천(역천), 역천지류, 시도2호선, 에 따른 모평교 장경간(55~75m) 및 콘크리
모평중보 등 하부통과 조건 검토 필요 트계열+강교계열계획
-타당성안에서 모평교 연장(L=650m) -모평교 연장을 650m→555m로 축소하
반영 여 경제적인 교량계획 수립
Ÿ (종점부) 사기소동 마을 편입 미고려 Ÿ (종점부) 사기소동 마을