파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 제1장 서 론
1 - 5
1.4 과업수행방법
1.4.1 일반사항
본 과업수행을 위한 접근은 관련계획 및 현황조사, 노선검토 및 선정, 실시설계, 설계
도서 작성 등 4단계로 실시하였으며, 각 단계별로 과업수행의 균형을 유지할 수 있도록
다음 흐름도와 같이 과업수행방법을 수립하고 이에 준하여 실시설계를 수행하였다.
1.4.2 과업수행 흐름도
 
작 업 준 비
1
단
계
관
련
계
획
및
현
황
조
사
과업의 목적,내용,범위
관련계획 검토 현황조사 교통현황조사 유관기관협의
ㆍ제4차 국토종합계획
수정계획
ㆍ국가기간 교통망계획
ㆍ전국도로망체계
재정비(Ⅱ,Ⅲ) ㆍ제1차국가도로종합계획
ㆍ2020 수도권광역도시계획
ㆍ경기도, 충청남도, 충청북도 종합계획
ㆍ제4차 국가균형발전
5개년계획
ㆍ도시기본계획
(세종, 천안, 안성, 청주) ㆍ하천정비기본계획 등
ㆍ기상,기후,지형,지세
ㆍ토지이용현황
ㆍ인접 포장형식
ㆍ수리수문,구조물조사
- 하천 및 수계
- 과거홍수위, 용량
- 태풍피해 조사
ㆍ주요지장물, 문화재
ㆍ자연 녹지도 조사
ㆍ도시계획도로 현황
ㆍ교통관련 자료수집
ㆍ주변가로망 현황
ㆍ통행특성 조사
- 교통량
-