파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 본 설 계

ㆍ설계기준 검토
ㆍ노선선정 검토
ㆍ전문가 아이디어 수렴을 위한

노선설계설명서

ㆍ노선자문 및 선형방침
ㆍ교량위치 및 형식검토
ㆍ포장공법 및 두께검토
ㆍ교통수요예측 및 분석

⇓
실 시 설 계

ㆍ설계기준 확정
ㆍ선형설계
ㆍ토공, 배수, 포장설계
ㆍ교량설계
ㆍ부대시설 설계
⇓
설계도서 작성

ㆍ설계도, 구조물도 작성
ㆍ보고서 작성
ㆍ용지 및 지장물도 작성
ㆍ인허가서류 작성

⇓
검토 및 보완

ㆍ성과품 VE
ㆍ도로안전진단, 교통영향평가,

재해예방진단

ㆍ설계심의
ㆍ일상감사, 예비준공검사

⇓
설계도서인쇄 및 납품

1 - 5
대산∼당진 고속도로 건설공사

1.4.3 과업의 추진 경위

날 짜

추 진 내 용

비 고

‘19. 09.10

1차 용역 착수 (과업기간 80일)

09.∼10.

타당성조사 분석 및 현장조사, 관계기관 사전협의

10.21

11.15

대산∼당진 노선보고회

타당성조사 검토보고서 제출

11.～12.

최적노선 선정을 위한 비교노선 검토

11.28

1차 과업 준공

‘20. 01.16

‘20. 02.12

03.∼05.

04.∼05.

노선보고회 실시

2차 용역 착수 (과업기간 300일)

노선 및 출입시설 내부실처 의견수렴

관계기관협의(1차)(국토부 외 26개기관)

06.25∼26

노선 및 출입시설