파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 475)제5공구
구분추진현황 내용
기본조사
(타당성조사)
노선검토2019년11월
∼2020년02월ㆍ기본조사(타당성조사)문제점검토
-덕마리마을조촉및제일오피스텔A동저촉민원발생
-154kV철탑및송전선로통과시계획고높이차15m
이상확보필요
-복잡한하부구조(지방하천,시도)통과에따른장경간
모평교교량계획필요
-사기소동마을편입미고려에따른강성민원발생
-서해안고속도로하부통과시기존당진JCT1교저촉
기본설계
노선검토2020년02월
∼2020년04월ㆍ공구별세부검토사항점검
-평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로덕마리,모평리이격통과
-154kV철탐및송전선로통과방안검토
-모평교(장대교량)최적경간장및교량계획
-역천(지방하천),중말천,어시미천(소하천)저촉최소화
-기존당진분기점내기존교량3개소를활용한최적당진
분기점접속계획
관계기관
협의(1차)2020년04월
∼2020년05월ㆍ원활한사업추진및노선안에대한지자체및해당기관의
의견청취및검토를통하여문제점을보완반영함
(국토교통부외28개기관)
노선자문
(노선및
출입시설)2020년06월