파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 37구분문제점 대책
2공구□본선
Ÿ (시점부)운산5리마을및그린골프
장저촉으로민원우려Ÿ 주거지역단절해소및지장물저촉
최소화
Ÿ (중간부)신원휄트내부연결도로단
절및양분통과로민원발생
-용수로(교)및농로단절Ÿ 신원휄트북측(우회)통과노선검토
-용수로(교)및농로단절해소로민원
관원해소
-대호지교계획시하폭(제방도로포함)
이짧은구간통과:교량연장감소
(800→650m)로경제성향상
Ÿ (종점부)사성지구북측통과,지장물
(다울공장)저촉Ÿ 지장물미저촉통과노선검토
Ÿ 토공불균형(사토발생)및운반거리
누락
구 분흙깍기 흙쌓기 사토
토공86만㎥59만㎥27만㎥
-대호지만경계로순성토(서측)및사토
(동측)발생시운반거리(35km)미반영Ÿ 인접공구와연계한토공균형방안
모색
-대호지만서측과동측으로분리하여
토공균형방안모색
-서측구간은1공구사토량을활용하
고,동측구간역시3공구사토량을
활용하여토공균형모색