파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 문서번호 설계처 - 950 (2020. 03. 27.)

- 제1-2차 관계기관 협의 : 각 공구별 세부 협의 진행 (2020. 06. )

- 제2차 관계기관 협의

: 문서번호 설계처 - 2393 (2021. 08. 13.)

∘제1차, 제2차 관계기관 협의에 대한 세부 내용, 공문 및 조치결과는 일반보고서

별책에 수록하였다.

2.8.1 관계기관 협의내용 및 조치계획

가. 제1차 관계기관 협의 주요사항

◦ 협의기관 : 국토교통부 외 27개 기관

◦ 협의기간 : 2020. 04. ∼ 05.

◦ 협의내용 : 대산∼당진 고속도로 기본 및 실시설계의 노선대(안)에 대한 의견 조회

2  -  74
◦ 관계기관별 주요협의 의견 및 조치계획 요약

관계기관

회 신 내 용

조 치 계 획

비 고

제2장 기본설계

-

-

◦2차 협의시 검문소 운용 등 고속
도로 신설에 따른 군 작전계획

변경에 대한 세부협의를 진행하

겠으며 노선계획 변경 시 재협의
토록 하겠음

◦의견없음

◦의견없음

국
토
교
통
부

간선
도로
과

도로
투자
지원
과

국
방
부

32
사
단

□제한사항

◦해당 사업계획상 중첩되는 군사

시설은 없으며, 군사시설보호구
역에 미해당

◦해당 사업계획 추진 및 도로신설
에 따른 작전계획 변경소요 발생
으로 작전계획 변경, 검문소 운
용에 대한 추가소요 발생.(신설도

로 → 적 내륙 고속침투 및 유입
가능)

*검문소 4개소, 검문소 물자(4차선
차단 가능 물자),