파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 미흡으로 준공

후 부체도로 인수거부 등의 사례가

발생하지 않도록 실시설계단계의 관

계기관 2차 협의 시 이관대상의 기초

자치단체와 부체도로 제원 및 연장에

전공

구

대하여 사전협의를 추진하겠음

◦ 서해안선 당진JCT의 연결로 유용 시

◦ 당진JCT의 기존 시설물 노후도를 조

당진J

포장, 부대시설 등 기존 시설물의 노후

사하여 개량이 필요한 경우 설계에

CT

도를 조사하여 개량이 필요한 경우,

반영하겠음.

5공구

설계반영 필요

4  -  180
제4장 실시설계

협의

부서

협의

대상

구조

물처

구조

물

계획

전반

협의내용

조치계획

비 고

◦ 경간구성

◦ 교량형식 선정시 1, 2종 시설물 발생

- 안전점검ㆍ진단 등 구조물의 점검

이 최소화 되도록 검토하겠음

주기를 고려하여, 1ㆍ2종 시설물 발

생 최소화 검토

◦ 신축이음 최소화

◦ 교량 무조인트 확대 적용방안에 따라

- 무조인트 확대, 장대교량 등 신축이

신축이음이 최소화 되도록 검토하겠

전공구

음 최소화 검토

음

◦ 터널 단면 확대 검토

◦ 터널 단면은 설계처 단면 최적화 방

- 터널 화재 등 사고 발생시 원활한

침에 따라 설계되고 있음

복구공사를 위해, 단면 여유간격 추

◦ 터널 화재를 감안한 단면 확대는 경

가 확보 검토

제성, 위험도 등을 종합적으로 고려

하여 검토되어야 할 사항으로 판단

됨

◦ 안전성 확보를 위해 한전인입이 가능

한 길어깨 외측에 전기실 설치 요청

※ 1순위 :