파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 안전성
-시공성 및 경제성
-도로의 친환경성
ㆍ최적노선 확정

2  -  41
대산∼당진  고속도로  건설공사

라. 최적 노선 선정 흐름도

예비 타당성 조사

• 기획재정부 시행

(2005.08∼2016.02 )

(05‘, 09’, 16‘)

⇩

기본조사
(타당성조사)
(2017.06∼2019.03)

• 국토교통부

(한국도로공사 시행)

⇩

기본 및 실시설계

(2019. 9∼2021. 10)

• 한국도로공사 시행

⋅전단계

⋅관련계획

⋅노선대안

ㆍ관계기관

ㆍ노선설계VE

⋅민원요구

노선검토

조사

검토

협의

ㆍ노선자문

사항검토

ㆍ노선설명회

노선검토

ㆍ노선자체VE

최적 노선 선정

2  -  42
제2장  기본설계

마. 노선선정을 위한 세부과정

- 노선선정을 위한 노선의 역할, 사회적 영향, 민원 및 사업규모, 환경적 측면 등을

고려하여 다음과 같은 추진과정을 통하여 최적의 선형을 결정하였다.

1) 제1공구

구 분

추 진 현 황

내

용

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

∼ 2020년 02월

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

- 취락지(운산리) 양분･근접 통과하고 있어 집단민원 발

생 예상

- 토공(순쌓기) 확보방안 강구
- 민‧관원을 고려한 나들목(대산) 계획 필요
- 운산리 통과구간