파일 제목: 01.제1장. 서론.pdf
 내용: 검토보고서 제출

11.～12.

최적노선 선정을 위한 비교노선 검토

11.28

1차 과업 준공

‘20. 01.16

‘20. 02.12

03.∼05.

04.∼05.

노선보고회 실시

2차 용역 착수 (과업기간 300일)

노선 및 출입시설 내부실처 의견수렴

관계기관협의(1차)(국토부 외 26개기관)

06.25∼26

노선 및 출입시설 자문

07.∼08.

노선 및 출입시설 VE시행

09.

09.28

10.28

교량경간장 VE시행

노선선정 및 출입시설 방침

교량 특정공법 소위원회

11.26∼27.

교량 특정공법 심의

10.∼12.

중심선측량 및 종횡단측량 시행

11.∼

12.

12.07

토질조사 시행

공종별 체크리스트 작성

2차 과업 준공

‘21. 03. 03

3차 용역 착수 (과업기간 260일)

04.01～02.

국민참여 주민설명회 1차

03.30

특정공법 선정 소위원회 심사

03.～ 04.

공종별 설계방침

04.∼06.

08.∼09.

11.∼12

11.17

‘22. 01.

‘22. 06.

‘23. 03

측량 및 지반조사 보완

관계기관협의(2차)(충청남도 외 13개기관)

성과품VE 및 조달청 선심

3차 과업 준공

성과품 심의

일상감사

용역 준공(4차)

1 - 6
제1장 서

론

1.5 과업수행 결과 요약

1.5.1 교통수요 예측

가. 목표년도 설정

◦ 공 용 기 간 :

20년

◦ 공용개시년도 : 2030년
◦ 목 표 년 도 : 2049년

나. 장래교통량

연도별 수요예측 결과

(단위: 대/일)

구