파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 및 토공 진입 계획
ㆍ기존도로 활용되는 진입도로 계획
ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
ㆍ두산4교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로 확보
ㆍ두산4교 시공을 위한 가도 및 축도계획
ㆍ염솔천교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로

확보

ㆍ염솔천교 시공을 위한 가도 및 축도계획
ㆍ천의1교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로 확보
ㆍ천의1교 시공을 위한 가도 및 축도계획

ㆍ기존도로 활용되는 진입도로 계획
ㆍ토공 진입 계획

비 고

진입도로
#1-1

진입도로
#1-2

진입도로
#1-3

진입도로

진입도로

#3-1
가도

#3-1
가도

#3-2
가도

#3-3
진입도로
#4-1
진입도로
#4-2
가도
#3-5

가도
#3-6

가도
#3-7
진입도로
#5-1

ㆍ당진JCT5교 등 크레인가설을 위한 가도 계획
ㆍ당진JCT5교 및 토공 진입 계획

진입도로
#5-2

B=4.0m,
L=245m

ㆍ당진JCT내 도로부지를 활용한 진입도로 계획
ㆍ당진JCT교(확장) 및 토공에 활용되는 진입 계획

진입도로
#5-3

B=4.0m,
L=215m

ㆍ당진JCT내 도로부지를 활용한 진입도로 계획
ㆍ당진JCT10교 및 토공에 활용되는 진입 계획

진입도로
#5-4

4  -  159
대산∼당진 고속도로 건설공사
`

4.12.3 현장 사무실, 배치플랜트 설치계획

가. 개 요

◦ 본 설계노선에서 발생되는 콘크리트의 원활한 수급 및 품질관리를 위하여 B/P를 설치

하여