파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
3) 제3공구
구 분 추 진 현 황 내 용
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 두산리 고급주택 저촉, 전원주택단지 근접 및 천의리
가옥 저촉 통과로 집단민원 발생 예상
기본조사
2019년 11월 - 농경지 통과구간 고성토 계획으로 조망권 확보 및 성
(타당성조사)
∼ 2020년 02월 토구간 교량화 요구
노선검토
- 천의리 통과구간 나들목 추가설치요구 민원 (전략환경
영향평가 주민공청회 및 관계기관 (당진시)협의의견)
- 사성지구 폐공장, 두산리 부지조성 구간등 저촉
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 대호지호 구간 교량계획 최적화
기본설계 2020년 02월
- 염솔천교장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
노선검토 ∼ 2020년 04월
- 염솔천(지방하천), 삼구실천(소하천) 저촉 최소화
- 이용 교통량 및 교통안전성을 고려한 경제적인 대호지
나들목 형식 결정 (트럼펫+평면 → 다이아몬드+회전)
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의 의
관계기관 2020년 04월
견 청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
협의(1차) ∼ 2020년 05월
(국토교통부 외 28개 기관)
ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여 전
문가로 구성된 기술자문을