파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 1차 내부실처 협의 의견

협의부서

협의내용

공문발송 자료송부

회신

비고

미래전략처

지사설치위치

3. 11

3. 11

3. 16

영업처

영업체계 및 차로운영

3. 11

3. 11

3. 13

영업시스템처

영업시설

3. 11

3. 11

3. 30

도로처

부체도로 계획 및

당진JCT

3. 11

3. 11

구조물처

구조물 계획 전반

3. 11

3. 11

3. 19

시설처

교통처

터 널

-

재난안전처

제설 대책시설 및

긴급시설

ITS처

건설처

-

-

3. 11

3. 11

3. 26

3. 11

3. 11

3. 11

3. 11

3. 11

3. 11

3. 11

3. 11

품질환경처

노선대 환경영향

3. 11

3. 11

1건

4건

1건

2건

3건

2건

0건

2건

0건

0건

4건

4  -  178
제4장 실시설계

협의

부서

협의

대상

미래

전략

처

지사

설치

위치

협의내용

조치계획

비 고

◦ 현재 신설노선을 반영한 중장기 지사

운영계획(‘20~’30)을 검토 중이며, 추

후 설계처와 유지관리를 고려한 지

사 설치 반영유무 협의예정

◦ 중장기 지사 운영계획(‘20~’30) 검토

결과에 따라 조치하겠음

전공구

◦ 본선영업소가 시점부인 대산교차로

◦ 최종 노선 및 출입시설 선정에 따라

와 대산IC 사이가 아닌 대산IC와 대

통행료 누수가 발생하지 않도록 최

호지IC 사이에 위치하여 통행료 미

적의 영업소 안을 검토하겠음.

수납 구간이 발생하게