파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 대산∼당진고속도로건설공사
`
4 - 160
4.12.3 현장사무실, 배치플랜트설치계획
가. 개
요
◦본설계노선에서발생되는콘크리트의원활한수급및품질관리를위하여B/P를설치
하여콘크리트를생산하는것으로설계에반영하였으며, 또한콘크리트생산에소요될
조골재는경제적설계가될수있도록계획하였다.
◦그러므로본설계구간내지형여건및주변환경, 운반거리, 운영계획과현장여건등을
종합적으로고려하여현장사무실, B/P장설치위치를검토분석후고속도로건설공사
가원활히추진될수있도록계획하였다.
나. 건설공사에필요한용도별부지면적
구
분
명
칭
면적(m2)
비
고
1. 가설건물
설치면적
현장
사무소
현
장
사무실
감독
180
건설제10105-28호
(‘03. 03. 28)
시공자
(수급자)
570
건설처-2653호
(‘17. 06. 02)
기자재창고
150
숙
소
460
시험실
100
도로공사표준시방서
터널사무실등
-
-
감독및시공자의식당, 휴게실,
화장실, 탈의실, 샤워장,
탁구장
207
건설처-2653호
(‘17. 06. 02)
교육및회의장
120
고용노동부고시
(제2017-5호,’17.1.19)
소
계
1,787
-
근로자용
편의시설
근로자숙소
295
건설관리처-2222호
(‘07. 8. 17)
건설처-2653호
(‘17. 06. 02)
근로자의식당, 휴게실, 회장실,
탈의실,