파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장기본설계
2 - 133
구분
주요의견
조치현황
비고
요구사항
의견자
조치내용
조치유형
24
ㆍ운산5리마을
단절방지를
위한면도101호선통과교
량인운산4교연장요구
대산읍
운산5리
마을주민
75명
ㆍ운산5리통과구간은운산
4교(L=135m)설치를
통해
마을단절을
최소화
하였
으며, 교량연장증가시경
간구성상조밀한교각구
조로
경관성
측면에서도
토공대비큰효과가없으
며(사각으로볼때에는콘
크리트교각구조물만보
임)
신축이음장치에의한
소음도가크게발생하여,
교량
방호벽측에
방음벽
설치로실제보여지는교량
높이로인해시각적측면
에서도불리할것으로판
단됨. 또한사업비증가로
사업추진이곤란함.
원안적용
(1공구)
(대산읍)
25
ㆍ태양광발전소
건설을
위
해임대한부지통과구간
노선변경요구
대산읍
방○○
ㆍ노선변경은곤란하며, 토
지수용에대한보상은관련
절차에의거진행할예정임
원안적용
(1공구)
(대산읍)
26
ㆍ화곡1리마을통과반대
대산읍
화곡리
마을이장
ㆍ기존
마을진입로
위치로
통로박스
위치를
변경할
경우, 통과박스설치를위
해기존지반고대비약6
미터의
굴착이
필요하며
굴착에따른주변지장물
(펌프장) 이설곤란, 주변부
지진출입곤란, 화곡저수
지유입수로(BOX 4.0X4.0)
저촉에
따른
수로이설이
불가하여,