파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 43
마. 노선선정을위한세부과정
- 노선선정을위한노선의역할, 사회적영향, 민원및사업규모, 환경적측면등을
고려하여다음과같은추진과정을통하여최적의선형을결정하였다.
1) 제1공구
구분
추진현황
내
용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년11월
∼2020년02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점검토
- 취락지(운산리) 양분･근접통과하고있어집단민원발
생예상
- 토공(순쌓기) 확보방안강구
- 민‧관원을고려한나들목(대산) 계획필요
- 운산리통과구간망일산측평면선형이동요구(전략환
경영향평가협의의견)
- 사성지구폐공장, 두산리부지조성구간등저촉
기본설계
노선검토
2020년02월
∼2020년04월
ㆍ공구별세부검토사항점검
- 평면및종단선형조정으로절토고축소및토공균형최적화
- 평면선형조정으로소규모취락지이격통과방안검토
- 고성토교대배제및구조물연장최적화
- 평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
- 평면선형조정으로운산(1∼4)리통과구간최대이격
- 이용교통량및교통안전성,