파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 제4장 실시설계
4 - 159
4.12.2 공사용 가도 및 공사용 진입도로
가. 공사용가도 및 진입로 설치현황
◦ 본 과업구간내 설치된 공사용 가도 및 진입로 위치 현황은 다음과 같다.
공구 위 치 사용목적 제 원 검 토 내 용 비 고
1
1 대산1터널
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=138m ㆍ기존농로 및 부체도로를 이용한 진입도로 계획
ㆍ부지편입 최소화 및 주변 지형과 조화되는
진입도로 계획
ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
진입도로
#1-1
2 대산1터널
종점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=95m ㆍ기존농로를 이용한 진입도로 계획
ㆍ부지편입 최소화 및 주변 지형과 조화되는
진입도로 계획
ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
진입도로
#1-2
3 대산2터널
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m
L=93m ㆍ면도101호선을 이용한 진입도로 계획
ㆍ산지 능선부를 이용한 진입도로 계획
ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
진입도로
#1-3
2
1 사성1교
종점부 공사용 진입도로 B=4.0m, L=47.9m ㆍ시도11호선 이용 및 깎기·쌓기량 최소화로 경제성 양호
ㆍ토공 진입 계획 진입도로
2 두산1교
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=83m ㆍ산림훼손 최소화 및 안전을 고려한 진입 도로계획ㆍ교대 및 토공 진입 계획
진입도로
#3-1
3 대호지
나들목
공사용
가도
B=4.0m,
L=360m ㆍ대호지나들목 가도계획으로 나들목 접속도로