파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 4kV ,STA.
22+240)의송전선과계획고높이
차가15.93m라고하나, 한전에서
제공하는도면과측량실시에따
른정확한송전선과계획고높이
산정후재협의요망
◦이설필요시에는덕마리, 모평리
마을인접함에따라미관을고려
한
관형지지물(원통형)
형태의
철탑으로이설검토바람
◦한전에서제공하는도면과측량
자료를검토하여정확한송전선
과지반고높이를산정하여재협
의토록하겠음
◦이설필요시에는앵글형과관형
지지물(원통형)에경제성을비교
하여반영토록하겠음
한
국
석
유
공
사
석
유
비
축
처
◦현재
한국석유공사
서산지사와
해당없음
-
대
한
송
유
관
공
사
충
청
지
사
◦1공구∼4공구: 송유관매설구간
없음
◦5공구: 송유관매설구간과저
촉사항있음
-저촉구간: 21.5km∼22.0km
-저촉되는구간에대해서는현장
계획노선과송유관정밀탐측을
실시하여정확한위치확인이필
요함
◦STA. 21+500∼22+000 구간내횡
단및저촉구간에대해서측량시
송유관공사직원입회하에정밀
탐측수행및상세도면을제출하
고저촉시안전조치방안에대해
대한송유관공사충청지사와사전
협의토록하겠음