파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 대산∼당진고속도로건설공사
`
4 - 36
4.2.6 토공량
가. 토공량현황
◦도로계획에서의토공량은도로의평면및종단계획에의해결정된도로계획고에따라깎기
및쌓기하는작업량이며깎기될토량은토사(표토층, 풍화잔류토층), 풍화암, 연암및
경암층에해당되며절취된토량을흙쌓기지역으로운반하여전압상태에따라노상,
노체, 녹지대로구분하여수량을산출하였다.
◦본사업구간(1∼4공구)은대부분이농경지및산악지를통과하고사토공구와순성공
구가공존하므로공구간경제성을고려한토공처리계획이무엇보다중요하며, 토
공발생현황및공구간토공유동계획은다음과같다.
토량발생현황및유동계획
(단위: 만m3)
공종
1 공구
2 공구
3 공구
4 공구
합계
비고
깎기량
154
225
183
86
648
다짐
쌓기량
161
167
125
146
599
다짐
사
토
19
57
58
-
134
다짐
(토사6%할증제외)
순
성
27
-
-
56
83
다짐
(토사6%할증제외)
타공구
반출ㆍ
반입
2공구
반입
(순성-27)
1공구및
당진아산
반출
(사토-57)
4공구
반출
(사토-56)
4공구
반출
(순성-56)
-
다짐
공구별
최종
토공량
사토
19
-
사토
2
(모암판매)
-
사토
21
다짐
사토
21
-
사토
2
(모암판매)
-
사토
23
자연