파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 75
◦ 관계기관별 주요협의 의견 및 조치계획 요약
관계기관 회 신 내 용 조 치 계 획 비 고
국
토
교
통
부
간선
도로
과
◦의견없음 -
도로
투자
지원
과
◦의견없음 -
국
방
부
32
사
단
□제한사항
◦해당 사업계획상 중첩되는 군사
시설은 없으며, 군사시설보호구
역에 미해당
◦해당 사업계획 추진 및 도로신설
에 따른 작전계획 변경소요 발생
으로 작전계획 변경, 검문소 운
용에 대한 추가소요 발생.(신설도
로 → 적 내륙 고속침투 및 유입
가능)
*검문소 4개소, 검문소 물자(4차선
차단 가능 물자), 유선망(채신선)
구축 소요 발생
◦○○4사 중요성 고려 신설구간
상 AVNI기능이 탑재된 CCTV 설
치소요 발생.(4개소)
◦2차 협의시 검문소 운용 등 고속
도로 신설에 따른 군 작전계획
변경에 대한 세부협의를 진행하
겠으며 노선계획 변경 시 재협의
토록 하겠음
□해소방안
◦차후 2차 협의시 검문소 운용 등
에대한 군과 세부협의 진행 및
적극 협조.
◦검문소 추가소요에 따른 장애물
구성 및 장애물 구비에 관련된
세부협의 추가진행.
◦군사작전에 필요한 고속도로
CCTV설치(AVNI기능) 및 관제 등
에 대한 적극 협조.
◦현 계획된 노선 지역 외 변동사
항 발생 시 군부대와 재협의.