파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 오정근, 박신원

최적

노선선정

2020년 09월

ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관협
의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정

2  -  43
대산∼당진  고속도로  건설공사

2) 제2공구

구 분

추 진 현 황

내

용

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

- 신원휄트 내부연결도로 단절 및 양분통과로 민원 발생

∼ 2020년 02월

- 종점부 사성지구 북측통과로 지장물(다울공장) 저촉

- 대호지만 통과에 따른 장대 교량계획 필요

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ공구별 세부 검토사항 점검

- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화

- 평면선형 조정으로 신원휄트 북측 이격통과

- 대호지교(장대교량) 최적 경간장 및 교량계획

- 종점부 지장물(다울공장) 저촉 최소화를 고련한 노선선정

관계기관

2020년 04월

협의(1차)

∼ 2020년 05월

ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의

의견 청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함

(국토교통부 외 28 개 기관)

ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여

전문가로 구성된 기술자문을 실시하였으며, 현장답사 후

노선자문

(노선