파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 보완 반영함

∼ 2020년 07월

【자문위원 : 8명】

노선자문

(노선 및

출입시설)

종평면VE

2020년 07월

∼ 2020년 08월

제1～5공구 : 노희찬, 김동영, 김성호, 황연하, 김진선, 황인태,

김동천, 이수삼

ㆍ비교안별 설계기준 및 합리적 시설물계획으로 건설사업비 절감 및

시설물 가치 향상을 위하여 다각적인 기술검토를 통하여 최적 노선

선정 [설계VE팀원(8인)+외부전문가(3인)]

【VE팀 구성 : 11명】

기술심사처 : 윤한수, 서동현, 이인범, 배성귀, 김대영, 강현묵, 김석만,

하헌성

외부전문가 : 김유백, 오정근, 박신원

최적

노선선정

2020년 09월

ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관

협의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정

2  -  46
제2장  기본설계

5) 제5공구

구 분

추 진 현 황

내

용

기본조사

(타당성조사)

노선검토

2019년 11월

∼ 2020년 02월

기본설계

2020년 02월

노선검토

∼ 2020년 04월

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토

- 덕마리 마을 조촉 및 제일오피스텔 A동 저촉 민원 발생
- 154kV 철탑 및 송전선로 통과시 계획고 높이차 15m

이상 확보 필요

- 복잡한 하부구조(지방하천, 시도) 통과에 따른 장경간

모평교 교량계획 필요

-