파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 방안≫재해
유형협의내용 실시설계반영
홍수
및
토사
유출▪개발중30년빈도첨두홍수량
(-)0.449~(+)0.1621㎥/s로증·감변화량
미미
▪개발중토사유출량(+)14~(+)1,040
㎥/storm증가
⇒임시침사지및가배수로
74개소계획▪[토사유출저감대책]
⇒임시침사지및가배수로설치:74개소
-1공구:21개소
-2공구:15개소
-3공구:17개소
-4공구:10개소
-5공구:11개소
사면
안정성
확보▪토석류취약지구판정2등급으로토
석류발생시사업지구에영향을미치
는구간3개소발생
⇒토석류저감시설3개소계획▪토석류저감시설설치:3개소
-유연성방호시설:1개소
-토석류여과시설:2개소
재해유
형협의내용 실시설계반영
내수
재해▪사업노선계획관로통수능및유속검
토
▪수로보호및유속저감시설설치
-수로보호공(2.5m/s<V≤4.0m/s):30개소
-차수벽(4.0m/s<V≤6.0m/s):5개소
-침전조및부관맨홀(6.0m/s<V):1개소