파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 453)제3공구
구분추진현황 내용
기본조사
(타당성조사)
노선검토2019년11월
∼2020년02월ㆍ기본조사(타당성조사)문제점검토
-두산리고급주택저촉,전원주택단지근접및천의리
가옥저촉통과로집단민원발생예상
-농경지통과구간고성토계획으로조망권확보및성
토구간교량화요구
-천의리통과구간나들목추가설치요구민원(전략환경
영향평가주민공청회및관계기관(당진시)협의의견)
-사성지구폐공장,두산리부지조성구간등저촉
기본설계
노선검토2020년02월
∼2020년04월ㆍ공구별세부검토사항점검
-평면및종단선형조정으로성토고축소및토공균형최적화
-평면선형조정으로대호지호구간교량계획최적화
-염솔천교장대교량)최적경간장및교량계획
-염솔천(지방하천),삼구실천(소하천)저촉최소화
-이용교통량및교통안전성을고려한경제적인대호지
나들목형식결정(트럼펫+평면→다이아몬드+회전)
관계기관
협의(1차)2020년04월
∼2020년05월ㆍ원활한사업추진및노선안에대한지자체및해당기관의의
견청취및검토를통하여문제점을보완반영함
(국토교통부외28개기관)
노선자문
(노선및
출입시설)2020년06월