파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 사토17.6만㎥ 사토11.0만㎥
추
정
사
업
비공사비 199억원 171억원(감28억원)
보상비 24억원 20억원(감4억원)
사업비 223억원 191억원(감32억원)
장ㆍ 단점∙대형공장및지장가옥(4가구)저촉
∙트럼펫형식으로교통흐름원활,
안전성양호
∙지방도647호선평면교차로접속
∙트럼펫형식으로지장물저촉및편입
면적이과다함→민원불리
∙사업비과다
∙타당성조사총사업비심의결과나들목형
식조정(트럼펫→다이아몬드+스마트톨링)∙대형공장및지장가옥(4가구)저촉배제
∙교통분석을통한다이아몬드형식
적용으로경제성양호
∙지방도647호선회전교차로접속
∙다이아몬드형식으로지장물저촉
및편입면적최소
∙사업비보통
∙현장수납반영→설계기준충족
검토의견∙타당성조사안은트럼펫입체형식으로취락지역(4가구)및㈜미래하이원테크공장을
저촉하여민원측면에불리하며사업비과다,
타당성조사총사업비심의결과다이아몬드+스마트톨링(예타안)으로변경되어총사
업비100억원감액
∙제시안은교차로서비스수준분석(LOSB)을통한형식변경(다이아몬드+현장수납)으
로경제성확보및현설계기준을충족하며,마을이격,대형공장저촉배제로민원측면
에서유리함
추천안 ⊙