파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 도로계획에서의 토공량은 도로의 평면 및 종단계획에 의해 결정된 도로계획고에 따라 깎기

및 쌓기하는 작업량이며 깎기될 토량은 토사(표토층, 풍화잔류토층), 풍화암, 연암 및

경암층에 해당되며 절취된 토량을 흙쌓기 지역으로 운반하여 전압상태에 따라 노상,

노체, 녹지대로 구분하여 수량을 산출하였다.

◦ 본 사업구간(1∼4공구)은 대부분이 농경지 및 산악지를 통과하고 사토공구와 순성공

구가 공존하므로 공구간 경제성을 고려한 토공처리 계획이 무엇보다 중요하며, 토

공발생현황 및 공구간 토공유동계획은 다음과 같다.

토량 발생현황 및 유동계획

(단위 : 만m3)

깎기량

쌓기량

사 토

순 성

타공구

반출ㆍ

반입

공구별

최종

토공량

공 종

1 공구

2 공구

3 공구

4 공구

합 계

154

161

19

27

225

167

57

-

183

125

58

-

86

146

-

56

648

599

134

83

비 고

다짐

다짐
다짐
(토사6%할증제외)
다짐
(토사6%할증제외)

2공구
반입
(순성-27)

1공구 및
당진아산
반출
(사토-57)

4공구
반출
(사토-56)

4공구
반출
(순성-56)

사토
19

사토
21

-

-

-

-

사토
2
(모암판매)
사토
2
(모암판매)

4  -  36

-

다짐

사토
21

사토
23

다짐

자연
제4장 실시설계

4.2.7 사토 처리계획

◦ 공구별 토공량 산정결과 2공구,