파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 변화에 대한 대책 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.15)

(2차 ‘19.11.26)

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

- 천의1지구 예정지 전구간 터널 통과로 민원발생 해소

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 송전선로 철탑 저촉구간 우회 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 정미나들목 접속부 위치 및

형식 검토

비 교

노선검토

기

본

설

계

(3차 ‘19.12.16)

(4차 ‘20.01.08)

(5차 ‘20.01.16)

<노선보고회>

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 터널, 교량 등 연속되는 구조물 설치구간에 최급종단경

사 완화 검토

- 천의1지구(예정) 경계부 터널 통과 위치 검토

- 면도101호선, 계곡부 횡단조건을 고려한 본선 교량 계획

- 출입시설과 터널 상호간 이격거리 확보

- 국도32호선 나들목 접속부 기존교차로와 이격거리 검토

- 국도32호선 신시교차로 접속부 형식 검토(회전교차로)

ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영

ㆍ본선 및 나들목 세부 검토

- 입체적도로구역을 고려한 천의1지구 예정지 종단 최적

화 계획

최적노선

(‘20.09.28)

<노선 및 출입시설

- 면도101호선 계곡부 횡단조건을 고려한 교량 형식 및

방침>

연장 최적화