파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 44
2) 제2공구
구 분 추 진 현 황 내 용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년 11월
∼ 2020년 02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 신원휄트 내부연결도로 단절 및 양분통과로 민원 발생
- 종점부 사성지구 북측통과로 지장물(다울공장) 저촉
- 대호지만 통과에 따른 장대 교량계획 필요
기본설계
노선검토
2020년 02월
∼ 2020년 04월
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 신원휄트 북측 이격통과
- 대호지교(장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
- 종점부 지장물(다울공장) 저촉 최소화를 고련한 노선선정
관계기관
협의(1차)
2020년 04월
∼ 2020년 05월
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의
의견 청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
(국토교통부 외 28 개 기관)
노선자문
(노선 및
출입시설)
2020년 06월
∼ 2020년 07월
ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여
전문가로 구성된 기술자문을 실시하였으며, 현장답사 후
자문단 의견을 면밀히 검토하여 문제점을 보완 반영함
【자문위원 : 80명】
제1∼5공구 : 노희찬, 김동영, 김성호, 황연하, 김진선, 황인태,
김동천,