파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 47
5) 제5공구
구 분 추 진 현 황 내 용
기본조사
(타당성조사)
노선검토
2019년 11월
∼ 2020년 02월
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 덕마리 마을 조촉 및 제일오피스텔 A동 저촉 민원 발생
- 154kV 철탑 및 송전선로 통과시 계획고 높이차 15m
이상 확보 필요
- 복잡한 하부구조(지방하천, 시도) 통과에 따른 장경간
모평교 교량계획 필요
- 사기소동 마을 편입 미고려에 따른 강성민원 발생
- 서해안고속도로 하부 통과시 기존 당진JCT1교 저촉
기본설계
노선검토
2020년 02월
∼ 2020년 04월
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 성토고 축소 및 토공 균형 최적화
- 평면선형 조정으로 덕마리,모평리 이격통과
- 154kV 철탐 및 송전선로 통과방안 검토
- 모평교(장대교량) 최적 경간장 및 교량계획
- 역천(지방하천), 중말천, 어시미천(소하천) 저촉 최소화
- 기존 당진분기점내 기존교량 3개소를 활용한 최적 당진
분기점 접속 계획
관계기관
협의(1차)
2020년 04월
∼ 2020년 05월
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의
의견 청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
(국토교통부 외 28 개 기관)
노선자문
(노선 및
출입시설)
2020년 06월
∼ 2020년