파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2 - 35
5) 제5공구
구 분 내 용
기본조사
(타당성조사)
분석
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토
- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한
현장여건 변화에 대한 대책 검토
기
본
설
계
비 교
노선검토
(1차 ‘19.11.26)
(2차 ‘19.12.18)
(3차 ‘20.01.15)
<노선보고회>
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토
- 본선 및 출입시설구간 대절취 발생 최소화
- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한
선형 및 종단 검토
- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 당진분기점 형식 검토
비 교
노선검토
(4차 ‘20.02.25)
(5차 ‘20.03.18)
(6차 ‘20.04.23)
(7차 ‘20.05.07)
(8차 ‘20.07.31)
ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및
종단검토
- 신시리, 덕마리, 모평리 등 예상민원을 고려한 선형 및
종단 검토
- 역천, 시도2호선 등 다양한 횡단조건을 고려한 교량계획
- 당진분기점 최적 형식 검토 및 연결로간 이격거리 확보
- 당진분기점 계획시 사기소동 마을 편입 방안 검토
- 소분리대 설치 및 서해안확장교 고어노즈 등 상세 검토
최적노선
(‘20.09.28)
<노선 및 출입시설
방침>
ㆍ노선설명회, 자문 및 노선VE 의견, 관계기관 협의내용 등 반영
ㆍ본선 및 당진분기점