파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 및 심의

2  -  30
제2장  기본설계

2.4.3 단계별 비교노선 검토

◦ 본 과업구간에 대하여 수 차례의 비교노선 검토와 관련기관 협의 과정을 수행

하였으며, 주요 단계별 최적노선 선정시 고려사항에 대해 크게 3단계로 나누어

보고서에 수록하였다.

1) 제1공구

구 분

내

용

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토

(타당성조사)

- 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한

분석

현장여건 변화에 대한 대책 검토

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토

비 교

노선검토

(1차 ‘19.11.15)

(2차 ‘19.11.26)

- 본선 및 출입시설 구간 대절취 발생 최소화

- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한

선형 및 종단 검토

- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 대산나들목 형식 검토

비 교

노선검토

(3차 ‘19.12.16)

(4차 ‘20.01.08)

(5차 ‘20.01.16)

<노선보고회>

기

본

설

계

ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및

종단검토

- 출입시설과 터널과 이격거리 확보

- 1공구 2공구 시점부(서산시 구간) 토공균형 확보

- 소하천(운산1천, 대로천) 및 국도38호선, 면도101호선 등

다양한 횡단조건을 고려한 교량계획

- 화곡리, 운산리 마을을 근접으로 예상민원을 고려한 선형

및 종단