파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 0.64
AHP 0.488

없음 기획재정부

없음 기획재정부

제2차 도로정비기본계획

2011. 6

33개사업 중
투자우선순위 25위

국토교통부

예비타당성조사(2차)

2016. 2

B/C 1.00
AHP 0.536

있음 기획재정부

타당성조사

2019. 3

B/C 1.287

국토교통부

기본 및 실시설계 착수

2019. 9

과업기간 20개월

한국도로공사

노선보고(1차)

2019. 10

대산∼당진(1∼5공구) 노선보고 한국도로공사

노선보고(2차)

2020. 3 ～
2020. 5

노선 및 출입시설 내부실처
의견수렴

한국도로공사

관계기관 협의(1차)

2020. 4 ～
2020. 5

국토부 외 26개 기관

노선 자문

2020. 6

노선 및 출입시설 현장자문 한국도로공사

노선 VE

2020. 7 ～
2020. 8

노선 및 출입시설 VE 시행 한국도로공사

교량 VE

2020. 9

교량 경간장 VE 시행

한국도로공사

노선 방침

2020. 9

노선선정 및 출입시설 방침 한국도로공사

특정공법 심의

2020. 10 ～
2020. 11

교량 특정공법 소위원회 및 심의

2  -  30
제2장  기본설계

2.4.3 단계별 비교노선 검토

◦ 본 과업구간에 대하여 수 차례의 비교노선 검토와 관련기관 협의 과정을 수행

하였으며, 주요 단계별 최적노선 선정시 고려사항에 대해 크게 3단계로 나누어

보고서에 수록하였다.

1) 제1공구

구 분

내

용

기본조사

ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점