파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 이용 및 깎기·쌓기량 최소화로 경제성 양호
ㆍ토공 진입 계획 진입도로
2 두산1교
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=83m ㆍ산림훼손 최소화 및 안전을 고려한 진입 도로계획ㆍ교대 및 토공 진입 계획
진입도로
#3-1
3 대호지
나들목
공사용
가도
B=4.0m,
L=360m ㆍ대호지나들목 가도계획으로 나들목 접속도로 확보ㆍ대호지나들목 회전교차로 시공을위한 가도 계획
가도
#3-1
4 두산1교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=121m ㆍ두산1교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로 확보ㆍ두산1교 시공을 위한 가도 및 축도계획
가도
#3-2
5 두산2교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=110m ㆍ두산2교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로 확보ㆍ두산2교 시공을 위한 가도 및 축도계획
가도
#3-3
3
1 천의1터널
종점부 공사용
진입도로
B=4.0m,
L=173m ㆍ천의1교 상부 크레인가설을 위한 가도 계획ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
진입도로
#4-1
2 천의2터널
시점부
B=4.0m,
L=191m ㆍ기존도로 활용되는 진입도로 계획ㆍ터널 갱구 및 토공 진입 계획
진입도로
#4-2
3 두산4교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=69m ㆍ두산4교 상ㆍ하부 가도계획으로 진입도로 확보ㆍ두산4교 시공을 위한 가도 및 축도계획
가도
#3-5
4 염솔천교
종점부
B=4.0m,
L=94m