파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 하부통과 교대구조물 저촉 배제
관계기관
협의(1차)
2020년 04월
∼ 2020년 05월
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의 의견
청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
(국토교통부 외 28 개 기관)
노선자문
(노선 및
출입시설)
2020년 06월
∼ 2020년 07월
ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여
전문가로 구성된 기술자문을 실시하였으며, 현장답사 후 자문단
의견을 면밀히 검토하여 문제점을 보완 반영함
【자문위원 : 8명】
제1～5공구 : 노희찬, 김동영, 김성호, 황연하, 김진선, 황인태,
김동천, 이수삼
종평면VE
2020년 07월
∼ 2020년 08월
ㆍ비교안별 설계기준 및 합리적 시설물계획으로 건설사업비 절감 및
시설물 가치 향상을 위하여 다각적인 기술검토를 통하여 최적 노선
선정 [설계VE팀원(8인)+외부전문가(3인)]
【VE팀 구성 : 11명】
기술심사처 : 윤한수, 서동현, 이인범, 배성귀, 김대영, 강현묵, 김석만,
하헌성
외부전문가 : 김유백, 오정근, 박신원
최적
노선선정 2020년 09월
ㆍ노선선정을 위한 노선검토, 설계자문, 설계VE 검토, 관계기관
협의, 전략환경영향평가, 민원검토를 통하여 최적 노선 선정