파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: L=47.9m
ㆍ시도11호선이용및깎기·쌓기량최소화로
경제성양호
ㆍ토공진입계획
진입도로
2
두산1교
시점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=83m
ㆍ산림훼손최소화및안전을고려한진입도로계획
ㆍ교대및토공진입계획
진입도로
#3-1
3
대호지
나들목
공사용
가도
B=4.0m,
L=360m
ㆍ대호지나들목가도계획으로나들목접속도로확보
ㆍ대호지나들목회전교차로시공을위한가도계획
가도
#3-1
4
두산1교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=121m
ㆍ두산1교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산1교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-2
5
두산2교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=110m
ㆍ두산2교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산2교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-3
3
1
천의1터널
종점부
공사용
진입도로
B=4.0m,
L=173m
ㆍ천의1교상부크레인가설을위한가도계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#4-1
2
천의2터널
시점부
B=4.0m,
L=191m
ㆍ기존도로활용되는진입도로계획
ㆍ터널갱구및토공진입계획
진입도로
#4-2
3
두산4교
시점부
공사용
가도
B=4.0m,
L=69m
ㆍ두산4교상ㆍ하부가도계획으로진입도로확보
ㆍ두산4교시공을위한가도및축도계획
가도
#3-5
4