파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 제2장 기본설계
2.4.3 단계별 비교노선 검토
◦ 본 과업구간에 대하여 수 차례의 비교노선 검토와 관련기관 협의 과정을 수행
하였으며, 주요 단계별 최적노선 선정시 고려사항에 대해 크게 3단계로 나누어
보고서에 수록하였다.
1) 제1공구
구 분 내 용
기본조사 ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 및 대책 검토
(타당성조사) - 설계단계상 세부검토 미반영 사항 및 현장조사를 통한
분석 현장여건 변화에 대한 대책 검토
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 개선을 위한 대안 노선 검토
비 교
- 본선 및 출입시설 구간 대절취 발생 최소화
노선검토
- 본선 주행성 향상방안 및 민원 예상구간 고려한
(1차 ‘19.11.15)
선형 및 종단 검토
(2차 ‘19.11.26)
- 시공성, 경제성, 민원을 고려한 대산나들목 형식 검토
ㆍ교통안전성, 환경 및 민원, 경제성을 고려한 선형 및
종단검토
비 교
- 출입시설과 터널과 이격거리 확보
노선검토
기
(3차 ‘19.12.16) - 1공구 2공구 시점부(서산시 구간) 토공균형 확보
본
(4차 ‘20.01.08) - 소하천(운산1천, 대로천) 및 국도38호선, 면도101호선 등
설
(5차 ‘20.01.16)
다양한 횡단조건을 고려한 교량계획
계
<노선보고회>
- 화곡리, 운산리 마을을 근접으로 예상민원을 고려한 선형
및 종단 검토
ㆍ노선설명회, 자문 및