파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 344)제4공구
구분 내용
기본조사
(타당성조사)
분석ㆍ기본조사(타당성조사)문제점및대책검토
-설계단계상세부검토미반영사항및현장조사를통한
현장여건변화에대한대책검토
기
본
설
계비교
노선검토
(1차‘19.11.15)
(2차‘19.11.26)ㆍ기본조사(타당성조사)문제점개선을위한대안노선검토
-천의1지구예정지전구간터널통과로민원발생해소
-본선주행성향상방안및민원예상구간고려한
선형및종단검토
-송전선로철탑저촉구간우회검토
-시공성,경제성,민원을고려한정미나들목접속부위치및
형식검토
비교
노선검토
(3차‘19.12.16)
(4차‘20.01.08)
(5차‘20.01.16)
<노선보고회>ㆍ교통안전성,환경및민원,경제성을고려한선형및
종단검토
-터널,교량등연속되는구조물설치구간에최급종단경
사완화검토
-천의1지구(예정)경계부터널통과위치검토
-면도101호선,계곡부횡단조건을고려한본선교량계획
-출입시설과터널상호간이격거리확보
-국도32호선나들목접속부기존교차로와이격거리검토
-국도32호선신시교차로접속부형식검토(회전교차로)
최적노선
(‘20.09.28)
<노선및출입시설