파일 제목: 04.제4장. 실시설계.pdf
 내용: 2차로
스설비
→ 다차로 1차로 변경
※ 현장여건에 따라 변동 가능
◦설계중관련지자체와사전협의미흡
◦ 지자체와 사전협의 미흡으로 준공
으로준공후부체도로인수거부사례
후부체도로인수거부등의사례가
가다수발생하므로, 이관대상기초
부체 발생하지않도록실시설계단계의관
자치단체등과부체도로제원및연장 전공
도로 계기관2차협의시이관대상의기초
에대한사전협의및준공후시설물 구
계획 자치단체와부체도로제원및연장에
이관 필요성 선고지 협의가 필요함
대하여 사전협의를 추진하겠음
-국민공감설계추진방안(설계처-3630
도로
호, 2019.10.22.)
처
◦서해안선당진JCT의연결로유용시 ◦당진JCT의기존시설물노후도를조
당진J 포장,부대시설등기존시설물의노후 사하여개량이필요한경우설계에
5공구
CT 도를 조사하여 개량이 필요한 경우, 반영하겠음.
설계반영 필요
4 - 180