파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
4) 제4공구
구 분 추 진 현 황 내 용
ㆍ기본조사(타당성조사) 문제점 검토
- 시점부 천의리 천의1지구(예정) 계획 반영 누락으로 천의1
터널 통과구간 연장 증가
기본조사
2019년 11월 - 신당진-현대제철 T/L 송전선로 NO.9 철탑(345kV) 사면저촉에
(타당성조사)
∼ 2020년 02월 따른 보상비 증가
노선검토
- 상주황씨 집단묘지(23기) 전체 편입에 따른 민원 예상
- 신시리 나들목 설치로 마을 양분 및 교량구조물 과다 발생
- 국도32호선 신시1교 하부통과 교대구조물 저촉
ㆍ공구별 세부 검토사항 점검
- 평면 및 종단선형 조정으로 천의1, 2터널 통합
- 평면선형 조정으로 천의3교 교량계획 최적화
기본설계 2020년 02월
- 송전선로 철탑저촉구간 터널 통과
노선검토 ∼ 2020년 04월
- 신시리마을 생활환경 피해를 최소화한 정미나들목 접속위치
변경(국도32호선 북측 → 남측)
- 국도32호선 신시1교 하부통과 교대구조물 저촉 배제
ㆍ원활한 사업추진 및 노선안에 대한 지자체 및 해당기관의 의견
관계기관 2020년 04월
청취 및 검토를 통하여 문제점을 보완 반영함
협의(1차) ∼ 2020년 05월
(국토교통부 외 28개 기관)
ㆍ제시된 비교 노선안에 대해 최적 노선을 확정하기 위하여
전문가로 구성된 기술자문을 실시하였으며, 현장답사 후