파일 제목: 02.제2장. 기본설계.pdf
 내용: 대산∼당진 고속도로 건설공사
2 - 30
2.4.2 최적노선선정현황
구
분
추진현황
추진결과
타당성
비
고
(최초)예비타당성조사
2005. 8
B/C 0.58
AHP 0.353
없음
기획재정부
예비타당성조사(1차)
2009. 4
B/C 0.64
AHP 0.488
없음
기획재정부
제2차도로정비기본계획
2011. 6
33개사업중
투자우선순위25위
국토교통부
예비타당성조사(2차)
2016. 2
B/C 1.00
AHP 0.536
있음
기획재정부
타당성조사
2019. 3
B/C 1.287
국토교통부
기본및실시설계착수
2019. 9
과업기간20개월
한국도로공사
노선보고(1차)
2019. 10
대산∼당진(1∼5공구) 노선보고한국도로공사
노선보고(2차)
2020. 3 ～
2020. 5
노선및출입시설내부실처
의견수렴
한국도로공사
관계기관협의(1차)
2020. 4 ～
2020. 5
국토부외26개기관
노선자문
2020. 6
노선및출입시설현장자문
한국도로공사
노선VE
2020. 7 ～
2020. 8
노선및출입시설VE 시행
한국도로공사
교량VE
2020. 9
교량경간장VE 시행
한국도로공사
노선방침
2020. 9
노선선정및출입시설방침
한국도로공사
특정공법심의
2020. 10 ～
2020. 11
교량특정공법소위원회및심의